…
type: Projektas
vda id: 19220e7292b010b
projekto id: 52
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
institucijos portfelis: Susisiekimo ministerijos projektų portfelis
etapas: vykdymas ir stebėsena
projekto aprasymas: Naujas Europinio standarto (1435 mm pločio vėžė) dvikelis geležinkelis, kurio projektinis greitis – 249 km/ val. keleiviniams traukiniams, 120 km/val – krovininiams traukiniams; Projekto vertė (2024 CBA) – 24 mlrd. eur, iš jų Lietuvos dalis – 10 mlrd. Atsižvelgiant į išaugusią skaičiuojamąją projekto kainą ir įvertinus realias projekto finansavimo iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2024 – 2030 metais galimybes, 2023 m. lapkričio mėn. Europos Komisija paprašė atlikti „Rail Baltica“ projekto apimties perplanavimą, pirmajame etape (iki 2030 m. pab.) prioritetą teikiant pagrindinės geležinkelio linijos nuo Talino (per Rygą, Pernu, Panevėžį, Kauną) iki Varšuvos įrengimui ir siekti pradėti šios linijos eksploataciją 2030 metais. Atitinkamai I-ojo etapo įgyendinimo CAPEX - 15,5 mlrd, iš jų Lietuvos dalis - 5,7 mlrd. Projekto I-ojo įgyvendinimo terminas – 2030 m. Pagrindinės geležinkelio linijos ilgis – 909 km, iš jų Lietuvos dalis - 432 km. Numatomas didžiausias traukinių ilgis – 1050 m, ašinė apkrova – 25 t Pagrindinės geležinkelio linijos projektai derinami ir įgyvendinami kartu su geležinkelio infrastruktūros objektais: tarptautinėmis ir regioninėmis stotimis, infrastruktūros ir riedmenų priežiūros depais. Finansavimo šaltinis – Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP, Connecting Europe Facility, CEF) ir valstybės biudžeto lėšos, taip pat analizuojami ir kiti galimi finansavimo šaltiniai. Valstybės biudžeto lėšų dalis planuojama atsižvelgiant į valstybės prisiimtus įsipareigojimus siekiant užtikrinti įgyvendinamo Projekto tęstinumą ir skiriant tam tikrų metų asignavimus susisiekimo sektoriui. 2014–2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu viso Lietuvos dalies veikloms įgyvendinti yra užtikrinta 1.6 mlrd. Eur (85 proc. 15 proc. ). Projekto naudos gavėja - Susisiekimo ministerija. Projekto vykdytojas Lietuvoje - AB "LTG Infra". Projekto koordinatorius per visas Baltijos šalis - bendra trijų Baltijos šalių įmonė - „RB Rail AS“.
pradzia: 2014-11-27
pabaiga: 2030-12-31
biudzetas eur: 5650000000.0
proj tikslas: I-ojo projekto įgyvendinimo etapo tikslas – nutiesti europinio standarto geležinkelį prioritetą teikiant pagrindinės geležinkelio linijos nuo Talino (per Rygą, Pernu, Panevėžį, Kauną) iki Varšuvos įrengimui ir pradėti šios linijos eksploataciją 2030 metais. Visa apimtimi projektas Lietuvos ir šalių partnerių teritorijose, bus įgyvendintas užbaigus II-ąjį įgyvendinimo etapą. Įgyvendinus projekto tikslą visa apimtimi Baltijos šalys bus sujungtos su ES geležinkelio tinklu ir tarpusavyje užtikrinant naujos kokybės keleivių ir krovinių vežimo paslaugas.
strat tikslas: Numatytas 2021–2030 metų NPP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 998 ,,Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“. 2023 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisija patvirtino atnaujintą Projekto įgyvendinimo grafiką iki 2030 m. Projektas yra įtrauktas į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį. Numatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginiame veiklos plane. „Rail Baltica“ geležinkelis yra Europos Sąjungos tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra–Baltijos jūra“ trūkstama jungtis, kuri yra sudėtinė transeuropinio transporto tinklo dalis. Europos Sąjungos teisės aktai nustato, kad pagrindinio transeuropinio transporto tinklo projektai turi būti įgyvendinti iki 2030 m., o visas transeuropinio transporto tinklas sukurtas iki 2050 m.
suinteresuota salis: Kaunas – Lietuvos / Lenkijos siena ruože esančios savivaldybės: Kalvarijos, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Prienų, Kauno raj., Kauno m.; Europos Komisijos struktūros: Šiaurės – Baltijos jūros transporto koridoriaus Europinis koordinatorius; Europos Komisijos struktūros: Transporto direktoratas; LRV; LRS „Rail Baltica“ projekto parlamentinės kontrolės grupė; Ministras Pirmininkas; Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos; Lazdijų sav.; LRS komitetai (ERK, EK); LRS Kaimo reikalų komitetas; Projekto partneriai: Estija, Latvija, Lenkija.; Kaunas – Lietuvos / Latvijos siena ruože esančios savivaldybės: Kauno, Kėdainių, Jonavos, Panevėžio ir Pasvalio raj.; Vilnius–Kaunas ruože esančios savivaldybės: Vilniaus m. sav. ir Vilniaus raj. sav., Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno raj. ir Kauno m. savivaldybės; Planuojamų teritorijų/Sklypų savininkai, gyventojų bendruomenės, verslininkai; Krašto apsaugo ministerija

…
type: Projektas
vda id: 9c7cd66536977d3
projekto id: 306
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
institucijos portfelis: VRM strateginių projektų portfelis
etapas: naudos vertinimas
projekto aprasymas: Šiuo projektu įgyvendinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 patvirtinti Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane pateikti įsipareigojimai pagal nurodytus prioritetus (aprašyme pateikiami strateginiai darbai) ir joje išvardintus projektus (darbus). Vyriausybės veiklos prioritetas Nr. IX „Visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius“, Vyriausybės programos projektas Nr. 9.1 „Modernios ir veiksmingos institucijos“ .
pradzia: 2021-04-01
pabaiga: 2024-03-31
biudzetas eur: 93700.0
proj tikslas: Tikslas: Sukurti ir palaikyti paslaugų kokybės ir atitikties vertinimo sistemą Lietuvos viešajame sektoriuje, užtikrinančią nuoseklų paslaugų kokybės vertinimo, tobulinimo ir prieinamumo didinimą. Projekto pradžia – 2021-04-01, pabaiga – 2024-03-31. Projekto biudžetas – 93,7 (tūkst. Eur).
strat tikslas: Įgyvendinant Vyriausybės programą bus vykdomi šie veiksmai: • Atlikus viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūrą, parengti ir priimti Vyriausybės nutarimą dėl bazinių administracinių ir viešųjų paslaugų bei šias paslaugas administruojančių ir / ar teikiančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašo patvirtinimo; • Sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus institucijų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo inovatyviais technologiniais būdais mechanizmą, užtikrinantį centralizuotą šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę valdymą; • Parengti rekomendacijas viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems viešojo administravimo subjektams kaip labiau įtraukti nevyriausybinį sektorių į viešųjų paslaugų teikimą. Vykdymo laikotarpį numatant iki 2023 m. IV ketv. • Siekiant geresnės viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės ir prieinamumo, sukurti ir įdiegti technologines priemones, kurios leis valstybės lygiu susisteminti ir standartizuoti duomenimis apie paslaugų kokybę ir prieinamumą, nepriklausomai nuo paslaugas teikiančių subjektų ir paslaugų teikimo būdo. Vykdymo laikotarpį numatant iki 2023 m. IV ketv.
suinteresuota salis: Visuomenė; Akademinė bendruomenė; NVO; LRV; Viešojo sektoriaus institucijos; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Ekonomikos ir inovacijų ministerija; Žiniasklaida; LSA, savivaldybės; SPPK; Informacinės visuomenės plėtros komitetas

…
type: Projektas
vda id: e06d773af551643
projekto id: 282
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
institucijos portfelis: VRM strateginių projektų portfelis
etapas: vykdymas ir stebėsena
projekto aprasymas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintame Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane pateikti įsipareigojimai pagal nurodytus prioritetus (aprašyme pateikiami ministrų strateginiai darbai) ir joje išvardintus projektus (darbus). Šiuo projektu įgyvendinami VPNĮP prioriteto – „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS“ Vyriausybės programos projektas – 9.3. „Stiprūs ir atsakingi vadovai – Valstybės tarnybos veidas“, Viešojo valdymo plėtros programa, patvirtinta 2022-03-09 LRV nutarimu Nr. 206., 2022 m. birželio 14 d., Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-432 patvirtinta Plėtros programos pažangos priemonė Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą” (toliau – Pažangos priemonė).
pradzia: 2021-07-01
pabaiga: 2026-06-30
biudzetas eur: 21089000.0
proj tikslas: Tikslas: pertvarkyti valstybės tarnybą sustiprinant vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, padidinant VT profesionalumą, lankstumą ir efektyvumą, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, diegiant inovacijas valstybės tarnyboje. Terminas: 2026 m. rugpjūčio 31 d. Biudžetas: 21 089 tūkst. Eur.
strat tikslas: Įgyvendinant Vyriausybės programą bus vykdomi šie veiksmai: • Parengti ir priimti valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją įgyvendinantį Valstybės tarnybos įstatymą, kurio nuostatos padėtų supaprastinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje, padarytų jį lankstesnį ir motyvuotą; • Parengti ir priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, reikalingus valstybės tarnybos pertvarkos I etapą pradėti visapusiškai įgyvendinti nuo 2024 m. sausio 1 d; • Tęsti valstybės tarnybos pertvarką, įgyvendinant jos II etapą – Valstybės tarnybos įstatyme numatytus principus įteisinti diplomatų, prokurorų, karių, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo apmokėjimo ir socialinių garantijų apimtį numatančiuose teisės aktuose, kartu Vidaus tarnybos statute nustatyti priemones, kurios sustiprintų statutinių įstaigų pajėgumus, padidintų vidaus tarnybos patrauklumą, pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus; • Sukurti ir įdiegti žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje ir valstybės tarnybos efektyvumo vertinimo, pagrįsto aiškiais tarptautiniais ir nacionaliniais rodikliais, sistemą; • Siekiant nuoseklaus ir tikslingo viešojo valdymo sektoriaus vadovų ugdymo, sukurti ir įdiegti centralizuotą viešojo valdymo sektoriaus vadovų ugdymo sistemą; • Sukurti ir įdiegti pažangią žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistemą; • Sukurti ir įdiegti decentralizuotą viešojo sektoriaus specialistų valdymo sistemą (mechanizmą), sudarant galimybes vadovams lanksčiai ir moderniai valdyti žmogiškuosius išteklius.
suinteresuota salis: Valstybės tarnautojai; Prezidento institucija; Asocijuotos struktūros (valstybės tarnautojų interesus atstovaujančios profesinės sąjungos); Akademinė bendruomenė; LR Seimas; Visuomenės atstovai; Asocijuotos struktūros (valstybės tarnautojų interesus atstovaujančios profesinės sąjungos); LR Vyriausybė; Savivaldos (LSA), regionų lygmens atstovai; Žiniasklaida; SPPK

…
type: Projektas
vda id: 6bbbaf7f4a45113
projekto id: 8
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu
institucija: EM
institucijos portfelis: Energetikos ministerijos projektų portfelis
etapas: vykdymas ir stebėsena
projekto aprasymas: Baltijos šalių elektros perdavimo sistema istoriškai buvo plėtota ir iki dabar dirba kaip jungtinė vieningos IPS/UPS elektros sistemos (toliau – IPS/UPS), centralizuotai valdomos iš Rusijos, dalis. Po Baltijos šalių prisijungimo prie Europos Sąjungos (ES), tapo aktualu integruoti Baltijos šalių elektros energetikos infrastruktūrą, elektros rinką ir valdymą į Vakarų Europos elektros sistemas, panaikinant regiono energetinę izoliaciją, ir pereiti prie europietiškų sistemos valdymo standartų. 2007 m. Baltijos šalių premjerų pasirašytas komunikatas pabrėžia, kad visavertė Baltijos šalių integracija į Europos vieningą elektros rinką galima tik Baltijos šalių elektros sistemas sujungus sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais ir tapus sinchroninės zonos dalimi. Baltijos šalių sinchroninis prisijungimas prie KET reikš atsijungimą (desinchronizavimą) nuo IPS/UPS, o tuo pačiu ir energetinio saugumo padidėjimą ir elektros rinkos funkcionavimo stiprinimą. Baltijos šalims palaikymą dėl prisijungimo prie KET išreiškė Europos komisija, 2019 m. pasirašydama įgyvendinimo etapo politinį memorandumą. Programa apima šias tris pagrindines kryptis: Politinė: • Užtikrinti sinchronizacijos su KET kaip ES bendro (ekonominio) intereso projekto aukščiausio prioriteto įtvirtinimą ir maksimalią politinę paramą įgyvendinimui nacionaliniame, regioniniame (Baltijos šalių ir Lenkijos) ir europiniame lygmenyje; • Susitarimai su regioniniais partneriais dėl Sinchronizacijos su KET įgyvendinimo. Ekonominė: • Finansavimo Lietuvoje užtikrinimas: elektros perdavimo tarifas ir ES lėšos; • Kitų dalyvaujančių valstybių narių finansavimo dalies užtikrinimas panaudojant ES paramos lėšas; Technologinė: • Techninės infrastruktūros ir operatyvinių procesų, reikalingų sinchronizacijai su KET užtikrinti, įgyvendinimas, vykdant LitPol Link jungties plėtrą ir įgyvendinant ENTSO-E prisijungimo sutarties priemonių katalogo reikalavimus; • Jūrinio HVDC kabelio tarp Lenkijos ir Lietuvos įgyvendinimas elektros en…
pradzia: 2011-01-03
pabaiga: 2028-12-31
biudzetas eur: 750775300.0
proj tikslas: Pagrindinis strateginis programos rezultatas: 1. užtikrinti būtinas technines ir organizacines priemones, kad Lietuvos elektros energetikos sistema iki 2024 m. pab. būtų parengta sujungimui su KET darbui sinchroniniu režimu per Lenkijos Respublikos elektros energetikos sistemą ir kad šiam tikslui pasiekti būtų įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumą didinantys projektai, 2. užtikrinti, kad po elektros energetikos sistemos sinchronizacijos iki 2025 m. pab. būtų įgyvendinti elektros energetikos sistemos stabilumą užtikrinantys projektai ir priemonės, 3. užtikrinti, kad anksčiausiais įmanomais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2028 m. pab., būtų įgyvendinti projektai, reikalingi sustiprinti Lietuvos elektros rinkos integraciją su kontinentine Europa.
strat tikslas: Užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos techninę, teisinę, politinę ir ekonominę parengtį (kartu su kitomis Baltijos šalimis) sinchronizacijai su Kontinentinės Europos tinklais ir desinchronizacijai nuo Jungtinės energetinės sistemos/ vieningos energetinės sistemos;
suinteresuota salis: LR Seimas; Baltijos šalys ir Lenkija; URM; Nacionalinė žiniasklaida, nuomonės formuotojai; Plačioji visuomenė; LR Energetikos ministerija; EPSO-G; VERT; Rangovai; Bendruomenės tiesioginėje tinklo objektų aplinkoje; LR Prezidentūra; CPVA; Rusijos kontroliuojama ir prijaučianti žiniasklaida; Europos Komisija; Litgrid AB

…
type: Projektas
vda id: 174ff7f3400f3a9
projekto id: 26
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
institucijos portfelis: SADM strateginių projektų portfelis
etapas: archyvas
projekto aprasymas: Esama situacija: Nuo 1990 m. gimstamumas sumažėjęs dvigubai ir toliau mažėja – naujagimių skaičius po 1990 m. sumažėjo nuo 60 tūkst. iki 30 tūkst. šiuo metu ir šis skaičius prognozuojama toliau dramatiškai dešimtmečio laikotarpyje mažės iki 20 tūkst. Didelė emigracija mažina pensijų sistemos pajėgumą – nuo 2001 m. kasmet išvyksta daugiau asmenų negu atvyksta. Jau dabar formuojasi vyresnio ir darbingo amžiaus gyventojų disbalansas – jeigu šiuo metu vienam pensininkui tenka 3,5 dirbančiųjų, tai nesikeičiant demografinėms tendencijoms 2050 m. vienam pensininkui tektų 1,7 dirbančiojo. Nesiimant pensijų reformos, vid. pensijos ir vid. darbo užmokesčio santykis dėl migruojančios ir senstančios visuomenės sumažės nuo 42 proc. 2017 m. iki 34 proc. 2040 m. Projektu spręstinos problemos: 1) socialinio draudimo pensijų sistema ir pensijų kaupimo sistema konkuruoja tarpusavyje, programuojama jų priešprieša; 2) pensijų kaupimo administravimas ir pensijų anuitetų sistema yra brangūs; 3) visą investicinę riziką prisiima tik dalyvis, visa atsakomybė už (ne) tinkamą pensijų fondo pasirinkimą tenka jam vienam; 4) dėl aukštos pensijų anuiteto privalomumo ribos daugelis senatvės pensijos amžių sukankančių dalyvių sukauptas lėšas atsiima vienkartine išmoka, nepasiekiami pensijų sistemos tikslai; 5) nėra mechanizmo, leidžiančio tikslingai didinti mažiausių pensijų gavėjų pajamas. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, kad: 1) Atsisakoma socialinio draudimo įmokos dalies pervedimo į II pakopos pensijų kaupimo sistemos pensijų fondus, nustatant, kad į šiuos pensijų fondus pervedamą pensijų įmoką sudarys 3 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir 1,5 procentų vidutinio darbo užmokesčio dydžio priemoka, skiriama iš valstybės biudžeto (31,5). Taip panaikinamas esamų ir būsimų pensijų gavėjų supriešinimas, kuomet dalis įmokos į privačius pensijų fondus buvo pervedama iš VSDF biudžeto, taip mažinant…
pradzia: 2018-05-16
pabaiga: 2020-07-31
biudzetas eur: 0.0
proj tikslas: Sukurta teisinė bazė pensijų kaupimo sistemos finansavimo šaltinių pakeitimui, aprėpties didinimui ir veiklos optimizavimui: Biudžetas: 0 (ministerijos darbo užmokestis) Terminas – 2018 m. liepos 1 d. Rezultatas – Priimtas ir oficialiai paskelbtas Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ir su juo susiję įstatymai Mažų pensijų didinimas Biudžetas: 0 (ministerijos darbo užmokestis) Terminas: 2018 m. liepos 1 d. Rezultatas: Priimtas ir oficialiai paskelbtas Šalpos pensijų įstatymo pakeitimo įstatymas
strat tikslas: Užtikrinti socialinės atskirties mažėjimą

…
type: Projektas
vda id: 73c32597a2bd216
projekto id: 219
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
institucijos portfelis: Švietimo, mokslo ir sporto ministro portfelis
etapas: vykdymas ir stebėsena
projekto aprasymas: „Tūkstantmečio mokyklų“ programa, nukreipta į nuoseklų, laipsnišką mokyklų atnaujinimą ir lygiaverčių ugdymo(si) sąlygų sudarymą Lietuvos vaikams, nesvarbu, kur jie gyvena, kokia yra juos supanti socialinė, ekonominė ar kultūrinė aplinka. Tai programa, skatinanti savivaldybes konsoliduoti švietimo išteklius ir stiprinti jau veikiančias mokyklas; ypatingą dėmesį skirti įtraukiojo ugdymo ekosistemai mokyklose sukurti ir tinklaveika grįstam ugdymo organizavimui bei valdymui diegti. Programa bus įgyvendinama dviem etapais. Pirmasis projekto etapas bus įgyvendintas iki 2025 m., o antrasis etapas bus įgyvendintas iki 2030 m. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos vystymo koncepcija, parengta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bendradarbiaujant su išorės ekspertais, apima pažangos programos vystymo gaires, programos įgyvendinimo apimties ir poveikio rodiklius, savivaldybių ir mokyklų atrankos kriterijus, finansavimo sąlygas bei pažangos savivaldybėms kriterijus. Pažangos programa bus įgyvendinama savivaldybių lygmeniu. Konkursui paraiškas teiks savivaldybės kartu su mokyklų bendruomenėmis, jose turės būti pateikta savivaldybės vystomo „Tūkstantmečio mokyklų“ tinklo vizija, nurodoma, kokių išteklių trūksta šiai vizijai pasiekti, kokiais būdais, žingsniais ir etapais ketinama tai įgyvendinti. Paraiškas taip pat galės teikti ir kelios savivaldybės kartu, pavyzdžiui, didmiesčio ir žiedinė savivaldybė, kelios greta esančios nedidelės savivaldybės ir pan., t. y. skatinama mokyklų tinklaveika neapsiribojant vienos savivaldybės teritorija, jungimasis į stambesnius subjektus, mokyklų miestelius; planuojama, kad iki 2024 metų juridinių vienetų skaičius sumažės bent 50. Savivaldybės pretendentės turės atitikti būtinąsias atrankos sąlygas: 1. gali pretenduoti: 1. savivaldybė, kurioje yra ne mažiau kaip 1 000 pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančių mokinių; 2. dvi ir daugiau gretimos (teritoriškai besiribojančios) savivaldybės, atitinkanč…
pradzia: 2021-03-01
pabaiga: 2026-04-30
biudzetas eur: 254100000.0
proj tikslas: Iki 2026 m. birželio 30 d. investavus 254 100 tūkst. Eur bus įgyvendinta „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programa, nukreipta į esamų mokyklų stiprinimą, lygiaverčių ugdymo(si) sąlygų sudarymą ir mokinių pasiekimų atotrūkių mažinimą. Programa siekiama visoje šalyje atverti šiuolaikiškas, vaikų įvairovei ir jų poreikiams atviras mokyklas, kurios veikdamos tinklaveikos principu padės stiprėti ir kitoms savivaldybėse esančioms mokykloms. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas vadovų bei pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti ir įtraukiojo ugdymo ekosistemai mokyklose sukurti. Savivaldybės kartu su mokyklų bendruomenėmis bus kviečiamos įsivertinti tobulintinas sritis ir teikti paraišką dalyvauti programoje, kuri atlieps konkrečius jų poreikius, apims susitarimus dėl konkrečių pažangos rodiklių pasiekimo.
strat tikslas: I misija (prioritetas) – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Ministerijos strateginis darbas 1.1. Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys: Pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“. Vyriausybės programos projektas 1.2. Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys.
suinteresuota salis: Mokyklų mokytojai ir vadovai; Savivaldybių tarybos; Mokyklų bendruomenės; Politikai; Žiniasklaida; Mokiniai ir jų tėvai

…
type: Projektas
vda id: ba654bc071ec2a0
projekto id: 269
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
institucijos portfelis: Švietimo, mokslo ir sporto ministro portfelis
etapas: archyvas
projekto aprasymas: Sprendžiami iššūkiai: Inovacijų kultūra: švietimo inovacijų ir skaitmeninių technologijų trūkumas švietimo įstaigose Skaitmeninės kompetencijos: pedagogų profesinių kompetencijų auginimas ir pajėgumas prisitaikyti prie skaitmeninio ugdymo turinio ir greitai besikeičiančių skaitmeninių inovacijų bei naujų kontekstų Skaitmeninis turinys: mokyklų aprūpinimo mokymosi ir ugdymo technologijomis ir naujausiu skaitmeniniu turiniu ir sprendimais mokymui(si) Bendruomenių, verslo ir viešo sektoriaus įsitraukimas ir bendradarbiavimo didinimas EdTech skaitmeninės švietimo transformacijos projektas nukreiptas į: 1. naujausių edukacinių technologijų švietimo sektoriuje skatinimą ir diegimą 2. pedagoginių darbuotojų skaitmeninių kompetencijų didinimą 3. skaitmeninio turinio ir sprendimų mokymui(si) plėtrą Pirmajai krypčiai įgyvendinti numatomi veiksmai: EdTech inovacijų išbandymo ir kūrimo platformos sukūrimas, vienas langelis švietimo inovacijoms. EdTech platforma yra projekto sudaroma galimybių aplinka, kurioje inovacijų kūrėjai kartu su švietimo įstaigomis galės kurti ir išbandyti inovatyvius sprendimus mokymui (si). Antroji kryptis bus įgyvendinta tobulinant pedagoginių darbuotojų kompetencijas per skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programą, susietą su kreditais. Programos pagalba bus galima: įgyti papildomą mokytojo kvalifikaciją (informatikos mokytojo); plėtoti švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijas (mokymuose, kursuose); vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir gerųjų praktikų sklaidą (stažuotėse mokytojams bendradarbiaujant su kitų valstybių EdTech centrais ir naudojantis užsienio kolegų sukurtomis platformomis). Trečioji kryptis apims šias veiklas: bendrųjų ugdymo programų suskaitmeninimą ir bazinio skaitmeninio turinio paketo, kuris apimtų mokomuosius dalykus ir visas ugdymo pakopas, individualius mokymo poreikius, būtų prieinamas viešai visiems mokiniams ir mokytojams, parengimą; skaitmeninių mokymo išteklių bazės, kuri veiktų kaip nuotolinė mokykla, sukūrimą. Čia būtų t…
pradzia: 2021-04-01
pabaiga: 2024-10-31
biudzetas eur: 29800000.0
proj tikslas: Sukurti ir padaryti prieinamu skaitmeninį turinį ir sprendimus mokymui(si), padidinti pedagogų skaitmenines kompetencijas bei sudaryti sąlygas švietimo sektoriuje diegti naujausias edukacines technologijas siekiant, kad skaitmeninis ugdymo turinys būtų prieinamas kiekvienam mokiniui ir pritaikytas atsižvelgiant į mokinių individualius poreikius, studentai galėtų naudotis kokybiškomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, o švietimo įstaigos galėtų įsitraukti į inovacijų kūrimą ir išbandymą. Pradžios data: 2021-04-01 Pabaigos data: 2024-10-31 Biudžetas – 29,8 mln. Eur
strat tikslas: Projektas įgyvendina Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, I misiją (prioritetą) – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms ir Vyriausybės prioritetinį projektą „Lyderystė skaitmeninio švietimo srityje “. Projektu taip pat įgyvendinamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1006 redakcija), veiksmas „1.2. „Įgyvendinti EdTech projektą – sustiprinti ne mažiau nei 2 500 mokytojų ir dėstytojų skaitmenines kompetencijas ir sukurti 69 šiuolaikiškam ugdymui reikalingas naujas skaitmenines mokymo(si) priemones“. Projektas taip pat įgyvendina 2021–2030 metų švietimo plėtros programą (toliau – PP), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016; PP priemonę –Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją (priemonės kodas – 12-003-03-01-02), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-516.
suinteresuota salis: EdTech bendruomenė (EdTech Lithuania); Lietuvos savivaldybių asociacija; Švietimo įstaigų vadovų asociacijos (Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos progimnazijų asociacija ir kt.); Pedagogų rengimo centrai (VDU Švietimo akademija, VU Pedagogų rengimo centras); Aukštosios mokyklos (visos); Mokytojų dalykininkų asociacijos (Lietuvos informatikos mokytojų asociacija, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija ir kitų dalykininkų asociacijos); Mokinių, studentų ir tėvų asociacijos

…
type: Projektas
vda id: 42f60c5c63b7caa
projekto id: 305
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
institucijos portfelis: VRM strateginių projektų portfelis
etapas: naudos vertinimas
projekto aprasymas: Šiuo projektu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintame Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane pateikti įsipareigojimai pagal nurodytus prioritetus (aprašyme pateikiami ministrų strateginiai darbai) ir joje išvardintus projektus (darbus). Vyriausybės veiklos prioritetas Nr. IX „Visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius“, Vyriausybės programos projektas Nr. 9.1 „Modernios ir veiksmingos institucijos“.
pradzia: 2020-10-01
pabaiga: 2024-04-30
biudzetas eur: 199850.0
proj tikslas: Įteisinti optimalų viešojo sektoriaus institucinės sąrangos modelį, kuris užtikrintų valstybės poreikius ir galimybes atitinkantį viešojo sektoriaus institucijų tinklą, efektyvų valstybės funkcijų vykdymą bei racionalų valstybės biudžeto naudojimą. Projekto pradžia 2021-08-19, pabaiga – 2024-05-31. Projekto biudžetas – 199,85 (tūkst. Eur).
strat tikslas: Įgyvendinant Vyriausybės programą bus vykdomi šie veiksmai: • Priimti Vyriausybės sprendimą dėl viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo, įskaitant administracinės gebos stiprinimą per viešąją politiką įgyvendinančias agentūras, ir viešojo valdymo funkcijų peržiūros plano patvirtinimo (Analitinis (RP), vykdymo laikotarpis 2021 m. II ketv. – 2021m. IV ketv.). • Atlikti sisteminę valstybės ir savivaldybių atliekamų funkcijų ir šių funkcijų teisinio reguliavimo analizę, siekiant nustatyti valstybės ir savivaldybių atsakomybės apimtį ir veiklos ribas konkrečioje viešojo valdymo srityje (Analitinis (RP), vykdymo laikotarpis 2021 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv.). • Siekiant tinkamai įgyvendinti subsidiarumo principą atlikus savivaldybėms pavestų funkcijų ir jų teisinio reguliavimo sisteminę analizę, parengti šių funkcijų nustatymo (priskyrimo) savivaldybėms vertinimo metodiką (Analitinis, vykdymo laikotarpį numatant iki 2023 m. IV ketv.). • Parengti ir pateikti Seimui įstatymų projektus (Biudžetinių įstaigų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo projektus), kurie sudarytų sąlygas palaipsniui mažinti viešojo sektoriaus fragmentaciją, padėtų spręsti problemas, susijusias su valstybės ir savivaldybių dalyvavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse, patobulintų biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdyseną ir sukurtų pagrindus šios valdysenos stebėsenai (Reguliacinis, vykdymo laikotarpis 2023 m. I ketv. – 2023m. IV ketv.). • Parengti ir pateikti Seimui Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo būtų siekiama išplėsti viešojo administravimo įgaliojimus galinčių turėti subjektų ratą ir nustatyti, kad šie įgaliojimai gali būti suteikti ir valstybės valdomoms bendrovėms, taip sudarant sąlygas sklandžiai įgyvendinti valstybės įmonių pertvarką (Reguliacinis, vykdymo laikotarpis 2023 m. I ketv. – 2023 m. IV ketv.).
suinteresuota salis: Prezidento institucija; Seimas; Akademinė bendruomenė; Visuomenės atstovai; LRV; Viešojo sektoriaus institucijos; Žiniasklaida; SPPK; LSA, regionų lygmens atstovai

…
type: Projektas
vda id: f7cfe3c7d019bd6
projekto id: 249
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
institucijos portfelis: Kultūros ministerijos projektų portfelis
etapas: naudos vertinimas
projekto aprasymas: Ministro strateginis darbas „Tvari kultūros ir švietimo sąveika“ (toliau – Projektas) įgyvendina šiuos aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – LRV programa), II misijos (prioriteto) veiksmus: 2.1.1. Panaudoti sukurto kultūros edukatorių tinklo galimybes, sujungiant kultūros edukacijos paklausą ir pasiūlą, palaikant kvalifikaciją ir siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą; 2.1.6. Plėsti kultūros paso paslaugų turinį ir sklaidos formas, pritaikant įvairių tikslinių grupių poreikiams; 2.3.2. Didinti kultūros paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą neformaliajame ugdyme; 2.3.4. Ugdyti kultūrines kompetencijas ir kūrybiškumą mokymosi visą gyvenimą veiklomis, įtraukiant skirtingo amžiaus, pomėgių ir poreikių visuomenės grupes. Taip pat Projektas prisideda įgyvendinant LRV programos I misijos (prioriteto) 1.9.3. veiksmą: Parengti bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį, apimantį valdysenos, prioritetinių grupių ir programų nustatymo principus, kokybės užtikrinimo, finansavimo sistemos elementus, ir įtvirtinti modelio teisinį reglamentavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme. Projektas prisideda ir prie LR kultūros ministerijos plėtros programoje „2021–2030 m. Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos“ (toliau – KPP) numatytų 4.1. uždavinio 2 problemos 2.2. priežasties šių subpriežasčių sprendimo: 2.2.2. Kultūrinė edukacija nesistemingai derinama su neformaliuoju ugdymu. 2.2.3. Kultūrinė edukacija nesistemingai integruojama į mokymosi visą gyvenimą programas.
pradzia: 2022-01-03
pabaiga: 2024-09-02
biudzetas eur: 2065000.0
proj tikslas: Iki 2024 m. spalio mėnesio už 2065 tūkst. eurų sukurti kultūrinės edukacijos sistemą, skirtą kūrybingai asmenybei ugdyti, prisidedančią prie bendrųjų kompetencijų plėtotės visuomenėje, apimančią neformalųjį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą bei užtikrinančią kryptingą kultūrinių kompetencijų stiprinimą ir kokybiškų kultūros paslaugų prieinamumą ir plėtrą.
suinteresuota salis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės (mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai, tėvai/globėjai) ir savivaldybės, nevalstybinių mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, savininkai; Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija; Visuomenės dalis įsitraukusi į mokymosi visą gyvenimą programas; Kultūros paso paslaugų teikėjai; Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

…
type: Projektas
vda id: f2ad99110d0b443
projekto id: 381
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
institucijos portfelis: Finansų ministerijos projektų portfelis
etapas: naudos vertinimas
projekto aprasymas: Projektas įgyvendina XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projektą „10.2. Į strateginius tikslus orientuotas valdžios sektoriaus finansų planavimas“. Įgyvendinant XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą bus vykdomi šie veiksmai: kuriamos ir įgyvendinamos vidutinės trukmės biudžeto taisyklės, parengiama ir patvirtinama tęstinės veiklos lėšų poreikio skaičiavimo metodika, atliekama sisteminė valstybės biudžeto tęstinės veiklos išlaidų peržiūra. Taip pat įgyvendinant XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano X misiją (prioritetą) „Atsakinga finansų politika“ bus vykdomas veiksmas „10.10. 2025–2027 metų valstybės biudžetą suformuoti vadovaujantis vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklėmis ir panaudojant atliktos sisteminės viešųjų išlaidų (tęstinės veiklos lėšų) peržiūros rezultatus”. Projektas bus įgyvendinamas per Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programą, kuri įgyvendina NPP 8 tikslo „Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“ 8.5. uždavinį „Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą”. Projektas įgyvendina plėtros programos pažangos priemonę 04-001-08-05-01 „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto planavimą, valdymą ir įgyvendinimą“.
pradzia: 2021-11-01
pabaiga: 2024-12-31
biudzetas eur: 2017000.0
proj tikslas: Iki 2025–2027 metų biudžeto planavimo ciklo pradžios pasirengti ir pereiti prie vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto planavimo ir valdymo sistemos, susietos su valstybės strateginiais tikslais, paremtos skaidriu ir objektyviu tęstinės veiklos lėšų planavimu. Planuojamas įgyvendinimo terminas – 2024 m. IV ketv. Planuojami skirti finansiniai ištekliai – 2 017 000 eurų.
strat tikslas: Projektas įgyvendina XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projektą „10.2. Į strateginius tikslus orientuotas valdžios sektoriaus finansų planavimas“. Įgyvendinant XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą bus vykdomi šie veiksmai: kuriamos ir įgyvendinamos vidutinės trukmės biudžeto taisyklės, parengiama ir patvirtinama tęstinės veiklos lėšų poreikio skaičiavimo metodika, atliekama sisteminė valstybės biudžeto tęstinės veiklos išlaidų peržiūra. Taip pat įgyvendinant XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano X misiją (prioritetą) „Atsakinga finansų politika“ bus vykdomas veiksmas „10.10. 2025–2027 metų valstybės biudžetą suformuoti vadovaujantis vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklėmis ir panaudojant atliktos sisteminės viešųjų išlaidų (tęstinės veiklos lėšų) peržiūros rezultatus”. Projektas bus įgyvendinamas per Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programą, kuri įgyvendina NPP 8 tikslo „Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“ 8.5. uždavinį „Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą”. Projektas įgyvendina plėtros programos pažangos priemonę 04-001-08-05-01 „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto planavimą, valdymą ir įgyvendinimą“.
suinteresuota salis: Lietuvos Respublikos Seimas; Visuomenė; Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai; Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Valstybės kontrolė

…
type: Projektas
vda id: cf11fd979c621fc
projekto id: 254
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
institucijos portfelis: Sveikatos apsaugos ministerijos projektų porfelis
etapas: vykdymas ir stebėsena
projekto aprasymas: Statistikos departamento duomenimis, 2018 m. pradžioje šalyje gyveno 551 tūkst. 65 metų ir vyresnių (toliau – 65) žmonių. Jų dalis nuo bendro šalies nuolatinių gyventojų skaičiaus padidėjo nuo 15,8% (2005 m. pradžioje) iki 19,6% (2018 m. pradžioje). Prognozuojama, kad 2050 m. pradžioje Lietuvoje 28,5% gyventojų bus 65 amžiaus grupės asmenys. Vyresnių (65 amžiaus) asmenų grupėje pastebimas dažnesnis sergamumas lėtinėmis ligomis, ypač dažnas poliligotumas, kai asmuo serga keliomis lėtinėmis ligomis. Dėl sveikatos sutrikimų sumažėję savirūpos gebėjimai 65 amžiaus grupės asmenims sukelia didesnį kompleksinių – socialinių ir sveikatos priežiūros – paslaugų poreikį. Nors Lietuvoje teikiama vis daugiau socialinių paslaugų namuose, tačiau paslaugas namuose gauna tik nedidelė asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, dalis (2012 m. – 16,5 proc., 2019 m. – 24,7 proc.). Šiuo metu 2021 m. duomenimis asmenų, turinčių specialiuosius slaugos arba priežiūros poreikius buvo yra 94 100 (2023 m. - 99 065), ir tik 5300 2179 asmenys (5,6 proc.2023 m. – 2,2 proc.) gavo integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas), teikiamą pagal 2021-2027 metų ES fondų investicijų programą, dėl ko didėjo lėtinių ligų ekonominė našta valstybei. Ilgalaikės priežiūros paslaugos apima sveikatos priežiūros paslaugas (slaugos paslaugos pacientų namuose, slaugos paslaugos slaugos ligoninėse) ir socialines paslaugas (pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, dienos socialinės globos institucijoje. Pagalba namuose yra ribota ir dėl paslaugų organizavimo ypatumų – šios paslaugos teikiamos atskirų sistemų specialistų (asmenys, kuriems yra reikalinga ilgalaikė priežiūra, paslaugas gauna iš dviejų tiekėjų – socialinio ir sveikatos apsaugos sektorių) tik darbo dienomis ir darbo valandomis. Asmenys, kurie negali Asmenys, kurie negali gyventi savarankiškai ir nesulaukia pagalbos savo artimoje aplinkoje, priversti ieškoti vietos socialinės globos ar slaugos namuose.
pradzia: 2021-05-02
pabaiga: 2029-07-31
biudzetas eur: 209961000.0
proj tikslas: Siekiant patenkinti savarankiškumą praradusių asmenų ilgalaikės priežiūros poreikius, sukurti ilgalaikių priežiūros paslaugų – socialinių paslaugų ir ambulatorinės ir stacionarinės slaugos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo modelį ir jį įgalinti.
strat tikslas: Gerinti kompleksinių – socialinės ir sveikatos priežiūros – paslaugų prieinamumą gyventojams sukuriant ir įgyvendinant tvarų ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelį.
suinteresuota salis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; LR Finansų ministerija; Verslo subjektai, dalyvaujantys IPP paslaugų teikime; LR Seimas; Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas (visų formų juridiniai asmenys); Valstybinė ligonių kasa; Savivaldybių administracijos; Paslaugų gavėjai; Nevyriausybinis sektorius; LR Prezidento kanceliarija; LR Vyriausybė ir LR Vyriausybės kanceliarijos vadovybė

…
type: Projektas
vda id: d449e5cc6e95bd5
projekto id: 308
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
institucijos portfelis: Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelis
etapas: archyvas
projekto aprasymas: Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekto „Veiksminga krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema“ inciatyvos: 246.1. Veiksmingos sistemos parengimas. Sukursime tarpinstitucinę sąveiką užtikrinančią, efektyvią krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistemą , o valstybės pasirengimas krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, branduolinėms ar kitoms galimoms nelaimėms bus labiau koordinuotas ir efektyvus. Steigsime nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą, kuriame, siekiant laiku reaguoti ir šalinti galimas grėsmes, pasitelkiant visų reikiamų sričių specialistus ir ekspertus dvidešimt keturias valandas per parą bus vykdoma situacijų stebėsena ir analizė, atliekami vertinimai ir daromos įvykių prognozės. Sprendimai dėl taikomų krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonių, padarinių šalinimo, žalos mažinimo bus greitesni, paremti ekspertų ir specialistų vertinimu. Valstybės institucijos ir įstaigos bus skatinamos bendradarbiauti ir pasirengti valdyti krizes, bus gerinamas veiklos koordinavimas likviduojant padarinius. Krizių ir ekstremaliųjų situacijų sistemos pertvarka leis nedelsiant reaguoti į įvairias grėsmes keliančias situacijas, kai dėl būtinumo skubiai reaguoti įprasti bendradarbiavimo ir koordinavimo būdai būtų neveiksmingi; 246.2. Efektyvios atsakomosios priemonės ir mokymai. Veiksminga krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema leis efektyviau prognozuoti ir nustatyti grėsmes ir pavojus, galinčius sukelti ekstremaliąsias situacijas ar krizes, suplanuoti ir įgyvendinti jų rizikos mažinimo priemones, sumažinti neigiamus padarinius ir kontroliuoti atsakomuosius veiksmus, taip pat laiku įvertinti taikomų priemonių veiksmingumą. Bus kryptingai vykdomos reikiamos pasirengimo ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymui priemonės, kurios užtikrins reikiamą skubią pagalbą žmonėms, sumažins pavojų gyvybei, sveikatai ir turtui, bus organizuojami būtini mokymai pagal atnaujintus realius ir visiem…
pradzia: 2022-01-03
pabaiga: 2024-03-29
biudzetas eur: 1072000.0
proj tikslas: Tikslas – sukurti integruotą krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą ir įsteigti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą, užtikrinant koordinuotą ir efektyvų pasirengimą valdyti ekstremaliąsias situacijas ir krizes, nuolatinę situacijų stebėseną, vertinimą ir veiksmingą krizių bei ekstremaliųjų situacijų valdymą, sąveiką su NATO ir ES atitinkamais mechanizmais. Biudžetas – 1 139 200 eurų. Terminas – 2023 m. gruodžio mėn.
strat tikslas: Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano Ministro Pirmininko strateginio darbo „Veiksminga krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema“ veiksmai: 11.7.1. Sukurti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centro steigimo modelį, užtikrinantį koordinuotą ir efektyvų pasirengimą krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, nuolatinę situacijos stebėseną, vertinimą ir valdymą bei šio modelio įdiegimo veiksmų planą; 11.7.2. Parengti ir priimti Civilinės saugos įstatymo ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimus, nustatančius pasirinkto bendro ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo modelio teisinį reglamentavimą; 11.7.3. Įsteigti nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centrą pagal pasirinktą modelį. 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 10 strateginio tikslo stiprinti nacionalinį saugumą pažangos 10.4 uždavinys – užtikrinti efektyvų krizių nacionalinio saugumo srityje ir ekstremaliųjų situacijų valdymą bei jų prevenciją . Vyriausybės kanceliarijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano II veiklos prioritetas sukurti veiksmingą krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą, siekiant labiau koordinuotai ir efektyviai pasirengti krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, branduolinėms ar kitoms galimoms nelaimėms; programos „Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas“ 1 tikslas: Užtikrinti operatyvų ir ekspertinį informuotumą apie valstybei svarbias krizines ir ekstremaliąsias situacijas, padedantį Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei priimti sprendimus ir didinti valdymo sistemos atsparumą grėsmėms ir pavojams.
suinteresuota salis: Savivaldybės; Seimas; Visuomenė; Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įtaigos; Nevyriausybinis sektorius; Vyriausybė; Respublikos Prezidentas

…
type: Projektas
vda id: 1b4fcbe0df513ae
projekto id: 165
strat portfelis: XVIII-osios Vyriausybės strateginis projektų portfelis
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
institucijos portfelis: Vyriausybės kanceliarijos projektų portfelis
etapas: naudos vertinimas
projekto aprasymas: Parengti Valstybės pažangos strategijos LIETUVA 2050 projektą iki 2023 m. kovo 10 d. panaudojant LRVK ir STRATA administracinius ir finansinius išteklius.
pradzia: 2021-06-09
pabaiga: 2023-11-30
biudzetas eur: 1031713.0
proj tikslas: Parengti Valstybės pažangos strategijos LIETUVA 2050 projektą iki 2023 m. kovo 10 d. panaudojant LRVK ir STRATA administracinius ir finansinius išteklius. Preliminarus numatomas biudžetas – 956 700 tūkstančiai eurų.
strat tikslas: Strateginio valdymo įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. XIII-3096, 13 str. ir 25 str. 6 d. nuostatų įgyvendinimas. Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. bei Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. Nr. 155 nuostatų įgyvendinimas.
suinteresuota salis: Akademinė bendruomenė; Profesionalų ir profesinės asociacijos (tame tarpe meno srities atstovai); LMT; Visuomenė ir jos grupės (jaunimas, globalūs lietuviai, regionų gyventojai, imigrantai, negalią turintys asmenys, socialinę atskirtį patiriantys asmenys); Viešojo sektoriaus institucijos ir įstaigos (ministerijų strategai, pagrindinės agentūros); Valstybės pažangos taryba; Verslo asociacijos; Nevyriausybinės organizacijos

…
type: Nauda
naudos id: 48ba2abeb7e42c9
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Sutrumpintas atrankų į valstybės tarnybą procesas
naudos aprasymas: Mažiausiai iki 45 kalendorinių dienų sutrumpintas visų lygių centralizuotų personalo atrankų į VT procesas pakeitus atrankos procedūrų reglamentavimą. Naudos rodiklis: centralizuotos personalo atrankos į VT proceso trukmė yra ne ilgesnė kaip 45 kalendorinės dienos. Šaltinis: Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema
atskaitos rodiklio reiksme: 62.0
siekiama rodiklio reiksme: 45.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2021-11-30

…
type: Nauda
naudos id: 05a4493f5bf4744
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Efektyvesnė valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikla dėl sustiprintų viešojo sektoriaus darbuotojų strateginių kompetencijų
naudos aprasymas: Įtvirtintas ilgalaikis ir sisteminis požiūris į strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymą, ugdymą ir palaikymą, jų matavimą bei vertinimą užtikrins valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo didėjimą bei sėkmingą viešojo sektoriaus darbuotojų adaptaciją pokyčių sąlygomis ilgalaikėje perspektyvoje. Naudos rodiklis: gyventojų, teigiamai vertinančių valstybės ir savivaldybių įstaigų darbą, dalis. Šaltinis: gyventojų nuomonės tyrimas dėl pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei aptarnavimo kokybės vertinimas.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 45.0
siekiama rodiklio reiksme: 60.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 25f28577ce95375
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Supaprastintas pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas
naudos aprasymas: Supaprastintas pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas Pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos decentralizavimas leis valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms operatyviai atsirinkti tinkamus kandidatus pakaitinėms valstybės tarnautojų pozicijoms užimti ir užtikrinti organizacijų veiklos tęstinumą. Ne mažiau kaip 18 proc. sumažės VT departamento centralizuotai vykdomų atrankų apimtis. Naudos rodiklis: ne mažiau kaip 18 proc. VT departamento vykdomų atrankų bus decentralizuota.
matavimo vnt: Proc.
siekiama rodiklio reiksme: 18.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2021-11-30

…
type: Nauda
naudos id: bef43d513f9e270
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
nauda: Padidėjęs valdymo efektyvumas. Naudos matavimo rodiklis: Valdymo efektyvumo indeksas, vieta ES.
naudos aprasymas: Priėmus sprendimą dėl politikos įgyvendinimo funkcijų vykdymo per Viešojo sektoriaus agentūras bus sudarytos lankstesnės sąlygos institucijų veiklai ir palankesnės sąlygos aukštesnių kompetencijų žmogiškųjų išteklių pasitelkimui. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos didinti valdymo efektyvumą ir visuomenės pasitikėjimą Vyriausybe, bei valstybės institucijomis ir įstaigomis. Viešojo sektoriaus institucinės sąrangos apimtyje bus priimti sprendimai, kurie sudarys sąlygas egzistuojančiai politiką įgyvendinančių institucijų fragmentacijai mažėti. Bus sudarytos sąlygos tobulinti, prireikus, konsoliduoti viešojo valdymo teisinį reguliavimą įtvirtinant viešojo sektoriaus institucinės sąrangos formavimo bei valdymo nuostatas. Naudos matavimo rodiklis: Valdymo efektyvumo indeksas. Duomenų šaltinis: Pasaulio bankas. Rodiklis įtvirtintas 2021-2030 m. Nacionaliniame pažangos plane (8 tikslo rezultatui pamatuoti).
matavimo vnt: Balai
atskaitos rodiklio reiksme: 15.0
siekiama rodiklio reiksme: 10.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 11570b7d02cf25a
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
nauda: Mažinama pagyvenusių asmenų pajamų nelygybė
naudos aprasymas: 1) Vidutiniškai 20 eurų didėja mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjų pajamos 2) 13 eurų (11 proc.) didėja mažiausios šalpos senatvės ir neįgalumo pensijos
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 11.0
siekiama rodiklio reiksme: 11.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2019-03-31

…
type: Nauda
naudos id: 5d5e71e5df37143
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
nauda: Naujai pastatyto / modernizuoto geležinkelio vidutinės metinės keleivių vežimo apimtys (mln.)
naudos aprasymas: Skaičiuojamas naujai pastatyto / modernizuoto LT dalies geležinkelio linijoje organizuojamais maršrutais vykstančių keleivių skaičius (mln. keleivių į metus). Rodiklį skaičiuoja keleivių vežimo paslaugas teikiantys geležinkelio vėžėjai.
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 2.9
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2045-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 3c48190d77e2511
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Užtikrintas ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumas ir sumažėjusi teikiamų neformalios ilgalaikės priežiūros paslaugų apimtis
naudos aprasymas: Asmenims teikiamos integralios pagalbos paslaugos (slaugos ir dienos socialinės globos paslaugos) įgyvendinant 2021-2027 ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą, kuris vykdomas 52 savivaldybėse (nedalyvauja 8 savivaldybės: Kauno m., Kauno r., Palangos, Neringos, Švenčionių r., Molėtų r., Ignalinos r. ir Kupiškio r.) įgyvendinant pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ veiklas. Asmenys, gavę integralios pagalbos (slaugos ir dienos socialinės globos) paslaugas
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 4018.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2029-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 040e7f6d5bb401d
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Užtikrinta ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybė
naudos aprasymas: Asmenų, gavusių ilgalaikės priežiūros paslaugas ir atsakiusių į teiginį „Likote patenkinti įstaigos suteikta paslauga“ kaip „Visiškai sutinku“ ir „Sutinku“ dalis. Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 80.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2029-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 4a7a981025ab979
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
nauda: Patikimai, objektyviai ir pagrįstai suplanuojamos valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšos
naudos aprasymas: Padidėjęs tęstinės veiklos lėšų planavimo pagrįstumas ir patikimumas, nes ne mažiau kaip 50 proc. visų 2025-2027 m. valstybės biudžeto asignavimų valdytojų tęstinės veiklos lėšų, suplanuojama naudojantis tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo metodinėmis gairėmis. Tęstinės veiklos lėšų dalis valstybės biudžete, suplanuota taikant metodines rekomendacijas (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 50.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 651eb777de7a995
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
nauda: Pasiekta plati visuomenės įtrauktis ir dokumento legitimumas (per suinteresuotų šalių ir piliečių įtraukimą)
naudos aprasymas: Strategijos rengimo procese numatytas aktyvus skirtingo (pasirenkamo) lygmens akademinės bendruomenės, asocijuotų institucijų, piliečių įtraukimas
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 100000.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2023-03-10

…
type: Nauda
naudos id: 01fbdf5676a8a6f
projekto id: 8
projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu
institucija: EM
nauda: Ekonominė nepriklausomybė nuo elektros energijos tiekimo iš trečiųjų šalių
naudos aprasymas: Ekonominė priklausomybė nuo elektros energijos tiekimo iš trečiųjų šalių (kaip bendros gaminamos ir importuojamos elektros energijos dalis)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 35.0
siekiama rodiklio reiksme: 0.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-02-28

…
type: Nauda
naudos id: 02c401572c94bc3
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
nauda: Sutrumpinta krizių ir ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo sprendimo priėmimo grandinė
naudos aprasymas: Įsteigus duomenimis grįstą krizių prevenciją ir valdymą vykdantį Nacionalinį krizių valdymo centrą ir optimizavus sprendimo priėmimo grandinę (atsisakyta VESK), krizių ir ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo sprendimo priėmimo grandinė turėtų trumpėti bent viena institucija, kas leistų operatyviau ir efektyviau priimti reikiamus, duomenimis grįstus sprendimus krizių ir ekstremalių situacijų prevencijos ir valdymo srityje.
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 4.0
siekiama rodiklio reiksme: 3.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2023-12-29

…
type: Nauda
naudos id: 2a290c233185b97
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Efektyvus viešųjų išteklių valdymas
naudos aprasymas: Sumažėjęs stacionarių paslaugų poreikis, nes reikiamas paslaugas jos gavėjas gali gauti ambulatorinėmis sąlygomis. Stacionarines slaugos gavusių pacientų dalis nuo visų gavusiųjų ambulatorines ir stacionarines slaugos paslaugas
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 40.0
siekiama rodiklio reiksme: 44.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 0cedcb06f1c4d90
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
nauda: Pagerėjusi skaitmeninių mokymosi priemonių kokybė ir prieinamumas studentams
naudos aprasymas: Suskaitmenintą ir atnaujintą studijų dalyką / modulį studijuos 100 proc. procentų jį pasirinkusių studentų
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 100.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 015b8ac2d793dec
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Išaugs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Išaugs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 11.3
siekiama rodiklio reiksme: 11.8
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 5160be051747f49
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Sumažės jungtinių klasių komplektų
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Sumažės bendrojo ugdymo mokyklų 1– 8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 4.0
siekiama rodiklio reiksme: 1.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2030-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 95f5e0fab74a118
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
nauda: Patikimai ir tvariai suplanuotas 2025-2027 m. valstybės biudžetas, orientuotas į valstybės strateginių tikslų pasiekimą
naudos aprasymas: Biudžeto planavimo proceso pakeitimai sudarys sąlygas vidutinės trukmės laikotarpiui (3 metams) patikimai suplanuoti valstybės biudžeto asignavimus, aiškiai orientuotus į valstybės strateginių tikslų pasiekimą. Vidutinės trukmės biudžeto valdysenos indeksas (Europos Komisija, balai)
matavimo vnt: Balai
atskaitos rodiklio reiksme: 0.73
siekiama rodiklio reiksme: 0.85
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2026-12-31

…
type: Nauda
naudos id: a0df75c2d63b305
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Sumažės jungtinių klasių komplektų
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Sumažės bendrojo ugdymo mokyklų 1– 8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 4.0
siekiama rodiklio reiksme: 2.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: cd5365c5ac4db9c
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
nauda: Daugiau administracinių ir viešųjų paslaugų bus teikiama el. būdu, todėl pagerės paslaugų prieinamumas. Naudos rodiklis: Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis proc.
naudos aprasymas: Susijęs su veiksmu „Sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus institucijų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo inovatyviais technologiniais būdais mechanizmą, užtikrinantį centralizuotą šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę valdymą. Naudos rodiklis: Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis, proc.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 55.0
siekiama rodiklio reiksme: 68.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: a05ee76532a3c22
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Efektyvus viešųjų išteklių valdymas
naudos aprasymas: Mažėja išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Išvengiamų hospitalizacijų dalis nuo aktyvaus gydymo stacionare atvejų (išskyrus dienos stacionarą)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 14.6
siekiama rodiklio reiksme: 12.6
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2026-03-31

…
type: Nauda
naudos id: 713aacf7961e065
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Valstybės tarnautojų atlygio sistema susieta su veiklos rezultatais
naudos aprasymas: Nustatytas darbo užmokesčio sąsajumas su realiu veiklos vertinimu. Viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sisteminiai pokyčiai sudarys prielaidas įtvirtinti konkurencingą rinkoje darbo užmokestį. Naudos rodiklis: valstybės tarnautojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu indeksas. Šaltinis: VRM vykdomas vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimas.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 62.0
siekiama rodiklio reiksme: 65.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: d23ec40e8a244ea
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
nauda: Padidėjęs visuomenės pasitikėjimas Vyriausybe, bei valstybės institucijomis ir įstaigomis. Naudos matavimo rodiklis: Gyventojų, pasitikinčių valstybės institucijomis ir įstaigomis, dalis proc.
naudos aprasymas: Gyventojų, pasitikinčių valstybės institucijomis ir įstaigomis, dalis. Duomenų šaltinis: Gyventojų pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimą kiekvienais metais atlieka VRM. Rodiklis įtvirtintas VRM 2021-2023 m. SVP (E-02-03).
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 65.0
siekiama rodiklio reiksme: 73.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 9afdc2562cb4fa9
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Užtikrintas ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumas ir sumažėjusi teikiamų neformalios ilgalaikės priežiūros paslaugų apimtis
naudos aprasymas: Asmenys, gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas (demencijos ir Alzheimerio ligų srityse) įgyvendinant 2021-2027 ES fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą regioninės pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-02 (RE)„Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimą“. Asmenys gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas (demencijos ir Alzhaimerio ligų srityse)
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 6000.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2029-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 6396b356e7f431c
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Efektyvus viešųjų išteklių valdymas
naudos aprasymas: Sumažėjęs stacionarinių paslaugų poreikis, nes reikiamas paslaugas jos gavėjas gali gauti ambulatorinėmis sąlygomis. Ambulatorines slaugos paslaugas gavusių pacientų dalis nuo visų gavusiųjų ambulatorines ir stacionarines slaugos paslaugas
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 56.0
siekiama rodiklio reiksme: 70.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2026-03-31

…
type: Nauda
naudos id: e46509ff55b49e3
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Padidintas viešojo valdymo institucijų personalo valdymo efektyvumas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo procesų automatizavimo ir skaitmenizavimo
naudos aprasymas: Visose viešojo valdymo institucijose įdiegus automatizuotus įrankius, užtikrinančius viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių administravimo procesų supaprastinimą, bus skaitmenizuota ne mažiau kaip 65 proc. visų žmogiškųjų išteklių valdymo operacijų (šiuo metu skaitmenizuota apie 10 proc.), o panaudojant analitinius sprendimus bus užtikrinamas viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių pagrindinių veiklos rodiklių matavimas ir automatizuotas stebėjimas. Naudos rodiklis: skaitmenizuota ne mažiau kaip 65 proc. žmogiškųjų išteklių valdymo operacijų.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 10.0
siekiama rodiklio reiksme: 60.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 582a4874ca30e0c
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Efektyvus viešųjų išteklių valdymas
naudos aprasymas: Sumažėjęs stacionarinių paslaugų poreikis, nes reikiamas paslaugas jos gavėjas gali gauti ambulatorinėmis sąlygomis. Stacionarines slaugos gavusių pacientų dalis nuo visų gavusiųjų ambulatorines ir stacionarines slaugos paslaugas
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 44.0
siekiama rodiklio reiksme: 30.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2026-03-31

…
type: Nauda
naudos id: c75ba5514b14967
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Užtikrinta ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybė
naudos aprasymas: Slaugytojų skaičiaus pokytis, leidžiantis užtikrinti reikalingų specialistų poreikį ir atitinkamai IPP prieinamumą ir paslaugų kokybę. Slaugytojų užimtų etatų skaičius tenkantis 1000 gyventojų.
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 8.2
siekiama rodiklio reiksme: 9.2
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2029-07-31

…
type: Nauda
naudos id: a56092e49cea95a
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Pagerės mokinių matematiko s mokymosi pasiekimai
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Padidės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematiko s mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 40.1
siekiama rodiklio reiksme: 45.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 5cefc63c019359a
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
nauda: Socialinė – ekonominė nauda (mlrd.)
naudos aprasymas: Socialinė-ekonominė nauda apskaičiuota projekto kaštų-naudos analizėje visam globaliam projektui. Socialinės-ekonominės naudos apima naudas verslui, keleiviams, darbo rinkai bei aplinkai ir yra apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos investicinių projektų kaštų-naudos analizės gaires. Naudų pasiekimo įvertinimas galės būti atliekamas naudojant įvairius statistinius duomenis.
matavimo vnt: Eur.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 27.9
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2080-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 9f8f8a9d7865269
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
nauda: Švietimo įstaigų įsitraukimas į inovacijų kūrimą arba išbandymą
naudos aprasymas: Švietimo įstaigų, išbandančių skaitmeninius ir technologinius sprendinius mokymui (si) (skaičius)
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 100.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 46df2d0939bb133
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
nauda: Suteiktos galimybės visuomenės kultūrinių kompetencijų ugdymui ir stiprinimui per mokymosi visą gyvenimą (neformaliojo suaugusiųjų švietimo) sistemą.
naudos aprasymas: LRV programos 1.9.3 ir 2.3.4 veiksmus; KPP 2.2.3 subpriežastį; LRKM strateginio veiklos plano 03-03 uždavinį. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje bus įtvirtintas kokybiškas kultūrinės edukacijos turinys.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 5.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: d5e98c6e7773017
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Padidintas darbo valstybės tarnyboje prestižas ir patrauklumas darbo rinkoje
naudos aprasymas: Į rezultatus orientuotas viešasis sektorius didins viešojo valdymo institucijų veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, skatins gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių įstaigomis. Naudos rodiklis: Gyventojų, pasitikinčių valstybės institucijomis ir įstaigomis, dalis . Šaltinis: VRM vykdomas gyventojų nuomonės tyrimas.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 68.0
siekiama rodiklio reiksme: 75.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-01-31

…
type: Nauda
naudos id: 5434fef1337f11d
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Pagerės mokinių matematiko s mokymosi pasiekimai
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Padidės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematiko s mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 40.1
siekiama rodiklio reiksme: 47.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2030-12-31

…
type: Nauda
naudos id: f03a9c89ab96fb8
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
nauda: Sukurtas solidus pagrindas tvariam Valstybės pažangos strategijos plėtojimui, sukurtas visapusiškas, išsamus „Lietuva 2050“ dokumentas, kuriuo bus naudojamasi rengiant kitus, žemesnio lygmens strateginio planavimo dokumentus, siekiant nuoseklumo, išteklių ir veiksmų koncentravimo.
naudos aprasymas: Pagal SVĮ, strateginis valdymas apima: aplinkos analizę, sprendimų dėl planavimo dokumentų rengimo priėmimą, planavimo dokumentų rengimą. Pagal LRVK ir STRATA parengtą Valstybės pažangos strategijos koncepcijos rengimo projektą, numatyta tokie proceso etapai: atlikta megatendencijų ir kitų aplinkos veiksnių analizė, įvykdytos ekspertinės diskusijos, diskusijos su piliečiais apie Lietuvos ateitį, sukonstruoti preliminarūs ateities raidos scenarijai, patyriminė paroda (ir virtualios priemonės) leidžia suformuoti tvarią valstybės raidos viziją atsižvelgiant į ilgojo laikotarpio tendencijas, neapibrėžtumus, parengia pamatus ilgalaikei ir darniai valstybės pažangos strategijai. Tokiu būdu suteikiamas solidus pagrindas tolimesniam strategijos plėtojimui ir vėlesniems planavimo pasirinkimams.
matavimo vnt: Metai
atskaitos rodiklio reiksme: 8.0
siekiama rodiklio reiksme: 10.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2033-12-31

…
type: Nauda
naudos id: bc518f97e04efef
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
nauda: Naujai pastatyto / modernizuoto geležinkelio vidutinės metinės (25 metų perspektyvoje) krovinių vežimo apimtys (tkm)
naudos aprasymas: Skaičiuojamas naujai pastatyto / modernizuoto LT dalies geležinkelio linijoje organizuojamais maršrutais vykstančių krovinių skaičius (mln. tonkilometrių). Rodiklį skaičiuoja krovinių vežimo paslaugas teikiantys geležinkelio vėžėjai
matavimo vnt: Tkm
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 1.57
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2056-12-31

…
type: Nauda
naudos id: af957c534c0b0fe
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
nauda: Išugdytos ir sustiprintos ir kultūrinės mokinių kompetencijos
naudos aprasymas: Nauda siekiama įgyvendinti: LRV programos 2.1.1, 2.1.6 ir 2.3.2 veiksmus; KPP 2.2.1 ir 2.2.2 subpriežastis; LRKM strateginio veiklos plano 03-03 uždavinį. Visiems Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų mokiniams bus suteikta galimybė ugdyti kultūrines ir/ar stiprinti bendrąsias kompetencijas pasitelkiant pažangią Kultūros paso programą per neformalųjį švietimą.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 80.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-06-18

…
type: Nauda
naudos id: 32fe6165501527a
projekto id: 8
projekto pavadinimas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu
institucija: EM
nauda: Totalinės avarijos išvengimas ir geresnė rinkos integracija.
naudos aprasymas: Totalinės avarijos išvengimas ir geresnė rinkos integracija.
matavimo vnt: Eur.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 738000000.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2050-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 71d97729de3a5a8
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Pagerės mokinių lietuvių k. mokymosi pasiekimai
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Padidės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių k. mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 47.5
siekiama rodiklio reiksme: 52.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2030-12-31

…
type: Nauda
naudos id: c88b0b665a39b3a
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
nauda: Nevyriausybinis sektorius teiks daugiau viešųjų paslaugų, kurių teikimą administruoja savivaldybės. Naudos rodiklis: Savivaldybių viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis proc.
naudos aprasymas: Susijusi su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmu „Parengti ir priimti sprendimą dėl rekomendacijų viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems viešojo administravimo subjektams kaip labiau įtraukti nevyriausybinį sektorių į viešųjų paslaugų teikimą“ Naudos rodiklis: Savivaldybių viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 7.0
siekiama rodiklio reiksme: 15.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 0988ef99f9c2232
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
nauda: Geresnė kultūros įstaigų ir menininkų teikiamų kultūrinės edukacijos paslaugų kokybė.
naudos aprasymas: Nauda siekiama įgyvendinti: LRV programos 2.1.1 veiksmą; KPP 2.2.1 ir 2.2.2 subpriežastis; LRKM strateginio veiklos plano 03-03 uždavinį. Formuojami kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos nuostatos, kad kultūros vartojimas yra prasminga veikla.
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 70.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-06-18

…
type: Nauda
naudos id: 1984c79a9d03a81
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
nauda: Vidutiniu laikotarpiu palaikomas esamo lygio ir ilguoju laikotarpiu (2060 m.) didėjantis vidutinės pensijos (neto) santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu
naudos aprasymas: Vidutinės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu - 50 proc. 2040 metais vidutinės pensijos (neto) santykis su VDU išlieka maždaug dabartinio lygio - apie 41 proc. (vietoj 34 proc., jei nieko nebūtų daroma), 2060 m. – 50 proc. (vietoj 36 proc., jei nieko nebūtų daroma).
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 36.0
siekiama rodiklio reiksme: 50.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2060-01-01

…
type: Nauda
naudos id: 4fd743065bfe117
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Išaugs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Išaugs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 11.3
siekiama rodiklio reiksme: 12.3
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2030-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 87d113f724e6d0a
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
nauda: Pagerės mokinių lietuvių k. mokymosi pasiekimai
naudos aprasymas: 1 prioritetas – vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms. Padidės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių k. mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 47.5
siekiama rodiklio reiksme: 50.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 00fe8ee3f7d7693
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Efektyvus viešųjų išteklių valdymas
naudos aprasymas: Sumažėjęs stacionarinių paslaugų poreikis, nes reikiamas paslaugas jos gavėjas gali gauti ambulatorinėmis sąlygomis. Ambulatorines slaugos paslaugas gavusių pacientų dalis nuo visų gavusiųjų ambulatorines ir stacionarines slaugos paslaugas
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 56.0
siekiama rodiklio reiksme: 60.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: f90d860f4ef6f57
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
nauda: Padidėjęs administracinių paslaugų ir asmenų aptarnavimo efektyvumas, vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis. Naudos rodiklis: Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas.
naudos aprasymas: Susijusi su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmu „Parengti ir priimti sprendimą dėl administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, šių paslaugų prieinamumo užtikrinimo standarto rengimo gairių“ Naudos rodiklis: Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas.
matavimo vnt: Balai
atskaitos rodiklio reiksme: 0.89
siekiama rodiklio reiksme: 0.9
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2025-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 9c0cdaab4d5a79b
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
nauda: Padidėjęs tęstinių veiklos lėšų planavimo ir naudojimo efektyvumas
naudos aprasymas: Atlikus viešųjų išlaidų peržiūrą ir nustačius nepakankamai efektyviai planuojamas ar naudojamas tęstinės veiklos lėšas, pavestos užduotys asignavimų valdytojams dėl efektyvesnio lėšų planavimo arba perskirstymo įgyvendintos rengiant 2025–2027 m. valstybės biudžeto projektą . Įgyvendintų asignavimų valdytojams pavestų užduočių dėl efektyvesnio lėšų planavimo arba perskirstymo skaičius.
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 10.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 0250fba4e906f4c
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
nauda: Skaitmeninio turinio, pritaikyto individualius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, prieinamumas
naudos aprasymas: Skaitmeninės mokymo (si) priemonės pritaikytos individualių poreikių mokiniams pasiekiamos 100 proc. mokinių
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 100.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 5507bf4cdce6abd
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
nauda: Skaitmeninio turinio prieinamumas mokiniams
naudos aprasymas: Atnaujintą ugdymo turinį atitinkančios skaitmeninės mokymo(si) priemonės pasiekiamos 100 proc. mokinių
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 0.0
siekiama rodiklio reiksme: 100.0
ar pasiekta: True
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Nauda
naudos id: 56b3da5ab3e3c16
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
nauda: Užtikrinta ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybė
naudos aprasymas: Slaugytojų padėjėjų skaičiaus pokytis, leidžiantis užtikrinti reikalingų specialistų kiekį, ir atitinkamai IPP prieinamumą ir paslaugų kokybę. Slaugytojų padėjėjų užimtų etatų skaičius tenkantis 1000 gyventojų
matavimo vnt: Vnt.
atskaitos rodiklio reiksme: 2.0
siekiama rodiklio reiksme: 4.6
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2029-07-31

…
type: Nauda
naudos id: 77491194a31efda
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
nauda: Efektyvesnis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymas dėl centralizuotai valdomo VT vadovų korpuso
naudos aprasymas: Sukūrus ir įdiegus VT vadovų valdymo mechanizmą, dėl vadovų demonstruojamos lyderystės ir aukštos vadovavimo kultūros ir kompetencijų bus sudarytos prielaidos viešojo sektoriaus institucijų priimamų sprendimų kokybės ir veiklos efektyvumo didėjimui. Naudos rodiklis: vadovavimo gebėjimų indeksas. Šaltinis: VRM vykdomas vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimas
matavimo vnt: Proc.
atskaitos rodiklio reiksme: 64.0
siekiama rodiklio reiksme: 68.0
ar pasiekta: False
pasiekimo terminas: 2024-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: 4fd55223c7e7deb
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Patvirtinti Mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai.
reikalavimai rezultatui: Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu bus patvirtinti Mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais bus nustatyti būtinieji mokyklos veiklos stebėsenos rodikliai. Šis pakeitimas aktualus TŪM programos įgyvendinimo poveikiui stebėti.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktine pasiekimo data: 2022-06-02
pasiektas rezultatas: Patvirtinta 2022-06-02 Nr. V-908

…
type: Rezultatas
vda id: d336fa47ae97923
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Sukurti IPP administravimo skaitmeniniai sprendimai
reikalavimai rezultatui: Įdiegti skaitmeniniai sprendimai įgalinantys efektyvesnį IPP administravimą.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
planuojama pasiekimo data: 2025-03-31

…
type: Rezultatas
vda id: 5238d78bc429a6c
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Paskelbtas kvietimas savivaldybėms dėl paraiškų teikimo (1 etapas).
reikalavimai rezultatui: Bus paskelbtas kvietimas savivaldybėms dėl ketinimo dalyvauti TŪM programoje.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktine pasiekimo data: 2022-03-15
pasiektas rezultatas: Paskelbtas kvietimas savivaldybėms (I srauto)

…
type: Rezultatas
vda id: 6a024e71f99cb3b
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 6. Aukštųjų mokyklų dėstytojų, baigusių skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus, skaičius
reikalavimai rezultatui: Vertinamas valstybinių aukštųjų mokyklų dėstytojų, baigusių skaitmeninių kompetencijų mokymus, skaičius.
planuojamas rezultato rodiklis: Iki 2024-06-30 800 dėstytojų patobulino skaitmeninę kompetenciją
faktine pasiekimo data: 2024-06-30
pasiektas rezultatas: Mokymus baigė 800 asmenų. Mokymus organizavo 23 aukštosios mokyklos savarankiškai. Visos mokymų programos parengtos ir įgyvendintos remiantis Europos Komisijos gairėmis DigComEdu ir DigCom2.2. Skaitmenines kompetencijas pakėlę dėstytojai įgyvendino kitą projekto veiklą - skaitmenino savo dalyko turinį (dalykus, modulius ir užduotis).

…
type: Rezultatas
vda id: 1d73ce04c625518
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Parengti, Vyriausybės patvirtinti ir Seimui pateikti II valstybės tarnybos pertvarkos etapo įstatymai ir juos įgyvendinantys teisės aktai
reikalavimai rezultatui: Pakeitimai sudarys sąlygas nustatyti statutinių valstybės tarnautojų, diplomatų, prokurorų, vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų, karių, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo principus ir socialinių garantijų apimtį, priemones, kurios sustiprintų statutinių įstaigų pajėgumus, padidintų vidaus tarnybos patrauklumą, pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
faktine pasiekimo data: 2024-05-08
pasiektas rezultatas: 2023-05-25 priimtas VTĮ ir su juo susiję kiti įstatymai; 2024-01-03 priimti vėliausi VTĮ gyvendinantys teisės aktai. 1.LR VTĮ Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1985; 2.LR pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų DU perskaičiavimo įstatymas Nr. XIV-2011; 3. LR valstybės politikų DU įstatymas Nr. XIV-2013; 4. LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2012; 5. LR teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2015; 6. LR žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64-1 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymas Nr. XIV-2017; LR specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 11, 18, 30, 33, 51, 52, 54, 55 str. ir priedo pakeitimo ir 53 str. pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-1999; 8. LR viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas Nr. XIV-1986 ir kt.

…
type: Rezultatas
vda id: 3e8ee3cdfdbb91b
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
rezultatas: Sukurta ir įdiegta kultūrinės edukacijos informacinė sistema (toliau – KEIS), kuri užtikrina sklandų kultūrinės edukacijos programų/veiklų administravimą ir užtikrina jų stebėjimą.
reikalavimai rezultatui: Patvirtinami KEIS nuostatai ir KEIS duomenų saugos nuostatai, atliekami LNB nuostatų pakeitimai, numatant LNB naują KEIS administravimo funkciją; Ištestuota ir įdiegta nauja KEIS; Įgyvendinamas pilotinis projektas išbandant naują KEIS su KP paslaugų gavėjais. Vykdoma Kultūros paso sistemos stebėsena, užtikrinanti KP paslaugų vartotojų grįžtamąjį ryšį.
planuojamas rezultato rodiklis: Sukurta ir įdiegta KEIS – 1 vnt. 2022.10.31 Sukurtos kultūrinės edukacijos informacinės sistemos vartotojų, kurie sistemos efektyvumą vertina teigiamai, dalis: 2024.09 – 70 proc.
planuojama pasiekimo data: 2024-09-02
faktine pasiekimo data: 2024-06-18
pasiektas rezultatas: Sukurta ir įdiegta Kultūrinės edukacijos sistema (KEIS). Patvirtinti KEIS nuostatai (ĮV-481, 2022-05-16) Kultūrinės edukacijos sistemoje integruotas grįžtamojo ryšio įrankis leidžia mokytojams bei mokiniams įvertinti aplankytas Kultūros paso veiklas. Nuolat vykdoma grįžtamojo ryšio stebėsena. 90 proc. aplankytų ir įvertintų edukacijų yra vertinamos gerai, labai gerai ir puikiai. 2024.04.30 atlikta Kultūrinės edukacijos informacinės sistemos vertinimo apklausa. Apklausti sistemos vartotojai, t. y. mokytojai (12 proc. apklaustųjų), kultūros paso koordinatoriai mokykloje (33 proc. apklaustųjų) ir paslaugų teikėjai (55 proc. apklaustųjų). KEIS vartotojai vertino sistemos efektyvumą nuo 1 (labai blogai ) iki 10 (labai gerai) balų. Kultūrinės edukacijos informacinės sistemos vartotojų, kurie sistemos efektyvumą vertina teigiamai, dalis yra 75 proc. - kiek didesnis nei planuota (Sistemos efektyvumas vertinamas teigiamai, kai apklausos respondentas sistemą įvertina nuo 8 iki 10 balų).

…
type: Rezultatas
vda id: 788ec8f49eceb1f
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Atlikta viešųjų išlaidų peržiūra, gauti rezultatai ir pateiktos rekomendacijos panaudotos 2024 m. birželio mėn. vyksiančiuose pasitarimuose dėl 2025–2027 m. planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų
reikalavimai rezultatui: Vadovaujantis parengtomis viešųjų išlaidų peržiūros metodinėmis gairėmis atlikta viešųjų išlaidų tęstinėms veikloms vykdyti peržiūra. Viešųjų išlaidų peržiūros rezultatai panaudoti formuojant valstybės biudžetą
planuojamas rezultato rodiklis: Atlikus viešųjų išlaidų peržiūrą pateikti rezultatai ir rekomendacijos panaudotos pasitarimuose dėl 2025–2027 m. planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų, iš kurių ne mažiau nei 10 rekomendacijų pavesta ir įgyvendinta asignavimų valdytojų
faktine pasiekimo data: 2024-08-12
pasiektas rezultatas: Atlikta sisteminė viešųjų išlaidų peržiūra, kuria siekiama padidinti valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų planavimo ir panaudojimo efektyvumą. Šios išlaidų peržiūros rezultatai buvo suderinti su Sisteminės viešųjų išlaidų peržiūros priežiūros grupės nariais (ministerijų deleguotais atstovais) ir pateikti raštu ministerijoms (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją) su kiekvienai ministerijai aktualiomis rekomendacijomis. Pagrindinės rekomendacijos skirtos sumažinti asignavimus tam tikroms priemonėms, kur nustatyti efektyvumo rezervai, tobulinti lėšų apskaičiavimo metodikas, nustatyti kokybiškesnius stebėsenos rodiklius ir kt. Pažymėtina, kad 2024 m. birželio 25 d. Vyriausybės pasitarimo dėl sisteminės išlaidų peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo protokolu ministerijoms pavesta šias rekomendacijas įvertinti rengiant 2025–2027 m. valstybės biudžetą. Iš viso ministerijoms pateiktos 179 rekomendacijos, kurių didžioji dalis įgyvendinta sudarant 2025-2027 m. valstybės biudžetą.

…
type: Rezultatas
vda id: d1bd03c989e0eaa
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
rezultatas: Sukurtas paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę mechanizmas, leidžiantis priimti sprendimus dėl paslaugų perkėlimo tikslingumo užtikrinant integraciją ir tarpusavio sąveikumą.
reikalavimai rezultatui: Planuojama sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus institucijų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo inovatyviais technologiniais būdais mechanizmą, užtikrinantį centralizuotą šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę valdymą. Kuriant šį mechanizmą bus atlikti šie veiksmai: 1. bus parengti ir patvirtinti vertinimo kriterijai, kuriais bus vertinami projektai, susiję su paslaugų perkėlimu į elektroninę erdvę; 2. bus parengta ir ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinta projektų vertinimo tvarka, kuria remiantis bus atrenkami ir įgyvendinami projektai susiję su paslaugų perkėlimu į elektroninę erdvę.
planuojamas rezultato rodiklis: Paslaugos, kurios teikiamos el. būdu pasiekiamos per VIISP. Visiems el. paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams sudarytos vienodos sąlygos paslaugas suskaitmeninti
faktine pasiekimo data: 2022-09-12
pasiektas rezultatas: Šios veiklos rezultatas sudaro sąlygas didinti el. būdu teikiamų administracinių ir (ar) viešųjų paslaugų apimtį ir jų prieinamumą viešojoje erdvėje. LR Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022-09-12 įsakymu Nr. 4-984 patvirtinta „Planuojamų kurti skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti paslaugas, vertinimo metodika“, kuri naudojama valstybės ir savivaldybių įstaigų parengtų paraiškų vertinimui, skiriant finansavimą paslaugų teikimo skaitmeniniams sprendimams kurti. Metodika apima paslaugų atrankos skaitmeninimui kriterijus, skaitmeninimo procesus, jose dalyvaujančias įstaigas. VRM - šios metodikos bendraautorius. Į šią metodiką įtraukti VRM pasiūlymai, būtini sklandžiam paslaugų skaitmeninimui užtikrinti.

…
type: Rezultatas
vda id: e1d3dfddf99cdf8
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Parengtas VT pertvarkos koncepcijos projektas
reikalavimai rezultatui: Siekiant parengti VT pertvarkos koncepcijos projektą, parengta esamos žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje situacijos (GAP) analizė. Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio analizės, apimančios kompetencijų (profilio žemėlapio) nustatymo, atrankos, priėmimo, karjeros, veiklos vertinimo bei motyvavimo sistemos (įskaitant darbo užmokesčio sistemą), mobilumo ir ugdymo sistemos elementus, rengime dalyvaus išorės ekspertai (STRATA ir kt. institucijų ekspertai).Atliktos žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatų pagrindu bus parengta ir Vyriausybei pateikta VT pertvarkos koncepcija. Tokiu būdu bus sudarytos teisinės prielaidos VT pokyčiui įgyvendinti.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
faktine pasiekimo data: 2022-02-28
pasiektas rezultatas: Parengtas valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos projektas, Priimtas Vyriausybės sprendimas dėl Valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos

…
type: Rezultatas
vda id: 1e9e1d1028689df
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
rezultatas: Užbaigta viešųjų ir administracinių paslaugų inventorizacija
reikalavimai rezultatui: Paslaugų inventorizacijai atlikti naudojama IT sistema – Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema PASIS. Pabaigus inventorizaciją bus žinoma: • paslaugų apimtis; • paslaugos teikimo būdas (fiziniu būdu ar elektroniniu). • kokios informacinės sistemos naudojamos IS naudojamos paslaugai teikti. • Administracinės paslaugos teikėjai ir viešosios paslaugos administratoriai. Analitinių veiksmų visumos rezultatas leis turėti vieningą ir struktūrizuotą visų Lietuvoje teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų apimtį bei valdyti informaciją apie už paslaugų administravimą ir teikimą atsakingus asmenis.
planuojamas rezultato rodiklis: Visos viešojo sektoriaus įstaigos, teikiančios administracines ir (ar) administruojančios viešąsias paslaugas PASIS priemonėmis, pateikė paslaugų aprašymus. Visi šie aprašymai įvertinti skelbiami PASIS (paslaugų gavėjams viešai prieinami). Vyriausybei pateikta informacija apie viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį.
faktine pasiekimo data: 2023-01-31
pasiektas rezultatas: Atlikta viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių paslaugų inventorizacija sudaro sąlygas turėti vieningą ir struktūrizuotą visų Lietuvoje teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų apimtį bei valdyti informaciją apie už paslaugų teikėjus, jų administravimą ir už paslaugų teikimą atsakingus asmenis. Jos rezultatai pristatyti LRVK. Duomenys atnaujinami ir aktualūs duomenys - viešinami (VRM svetainė, VIISP).

…
type: Rezultatas
vda id: 05a6100c190dd31
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Baigti prieš statybiniai etapai Panevėžio geležinkelio mazge (OS9). Pagal NPP planuojamas I-ojo etapo įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Parengta teritorija statyboms 21 km. Baigti teritorijų planavimo, projektavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams etapai.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 21
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2028-11-15

…
type: Rezultatas
vda id: bb05966a5a9f2f1
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. XI-1691 pakeitimo įstatymo projektas
reikalavimai rezultatui: Parengtas teisės akto projektas, sudarantis teisines prielaidas projektui įgyvendinti: 1) pakeičiama pensijų kaupimo finansavimo schema; 2) įdiegiamas automatinio asmenų įtraukimo į pensijų kaupimo sistemą mechanizmas, leidžiantis didinti pensijų kaupimo sistemos aprėptį ir jos universalumą; 3) pensijų kaupimo sistema atpiginama dalyviams; 4) įdiegiama geriausiai pensijų sistemos tikslus atitinkanti gyvenimo ciklo fondų strategija; 5) pertvarkoma pensijų išmokų sistema, leidžianti efektyvinti pensijų išmokų ir anuitetų sistemą ir didinti jos mastą. Tinkama šios veiklos įgyvendinimui būtinas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
planuojamas rezultato rodiklis: Priimtas ir oficialiai paskelbtas teisės aktas.

…
type: Rezultatas
vda id: ba16f4b0133c21a
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8 ir 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo VI1 skyriumi įstatymo projektas
reikalavimai rezultatui: Parengtas teisės akto projektas, sudarantis teisines prielaidas projektui įgyvendinti: 1) nustatomas mechanizmas, leidžiantis mokėti mažiausių socialinio draudimo pensijų gavėjams pensijų priemokas iš valstybės biudžeto; 2) padidinamos mažiausios šalpos pensijos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims.
planuojamas rezultato rodiklis: Priimtas ir oficialiai paskelbtas teisės aktas.

…
type: Rezultatas
vda id: 145fc395c2dbe02
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Parengti ir priimti įstatymų pakeitimai, sukursiantys teisines prielaidas veiksmingam ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo modeliui įgyvendinti
reikalavimai rezultatui: Parengti ir pateikti svarstyti Vyriausybei veiksmingam krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo modeliui įgyvendinti reikalingų įstatymų projektai (Civilinės saugos įstatymo, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, Nepaprastosios padėties įstatymo, Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, prireikus kitų įstatymų projektai)
planuojamas rezultato rodiklis: 19 vnt.
planuojama pasiekimo data: 2022-06-24
faktine pasiekimo data: 2022-12-16
pasiektas rezultatas: Numatyti teisės aktų projektai patvirtinti LR Seime.

…
type: Rezultatas
vda id: fbe5cbc03ebf534
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Parengtas ir priimtas VT efektyvumo didinimo trumpuoju laikotarpiu priemonių paketas
reikalavimai rezultatui: Siekiant operatyviai spręsti opiausias valstybės tarnybos problemas, susijusias su valstybės tarnautojų atrankomis, kadenciją baigusių vadovų ir kompetentingų darbuotojų išsaugojimu valstybės tarnyboje, valstybės tarnautojų motyvacija ir orientacija į rezultatus, vertikaliu horizontaliu mobilumu, taip pat darbo užmokesčio sistema, parengti ir priimti reikalingų teisės aktų pakeitimai: - Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo pakeitimo projektas, kuriuo atrankų į valstybės tarnautojo pareigas trukmė sutrumpinama iki 45 k. d. - Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo bus: sudaromos galimybės pakaitinius valstybės tarnautojus Vyriausybės nustatyta tvarka atsirinkti pačioms įstaigoms, įstaigų vadovams, baigusiems kadenciją, priklausomai nuo jų veiklos rezultatų, sudaromos galimybės likti valstybės tarnyboje; asmenims, savo noru atsistatydinusiems iš valstybės tarnautojų pareigų, 3 metus nuo atsistatydinimo suteikiama teisė atkurti valstybės tarnautojo statusą; atsisakoma leidimų dirbti kitą darbą suteikimo instituto; atsisakoma riboti koeficiento nustatymo dydį valstybės tarnautojus laikinai arba po vertinimo perkeliant į aukštesnes pareigas, taip pat atsisakoma priemonių skyrimo termino, suteikiant galimybę valstybės tarnautojams, pavaduojantiems kitus valstybės tarnautojus ar atliekantiems papildomas užduotis, priemokas mokėti ilgiau nei 6 mėn. Šie teisės aktų pakeitimai sudarys prielaidas efektyvesniam ir rezultatyvesniam valstybės tarnybos veikimui bei prisidės prie sklandesnio reformos ilgalaikių tikslų įgyvendinimo.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
faktine pasiekimo data: 2021-12-23
pasiektas rezultatas: Priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-863. Nuoroda (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dfcfb4706eb511ec993ff5ca6e8ba60c )

…
type: Rezultatas
vda id: b065eebc4c1aeee
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože Kauno mazgas (OS7). Pagal NPP planuojamas įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Išplėsta infrastruktūra dalyje Kauno mazgo, papildomai nutiesiant „Rail Baltica“ 1435 mm pločio vėžę, iš viso 21,2 km. Baigti projektavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams darbai visoje Kauno Mazgo ruožo apimtyje, iš viso 29 km. Užbaigti šie geležinkelio infrastruktūros objektai / geležinkelio paslaugų įrenginiai: - Kauno centrinės stoties išplėtimas; - Kauno intermodalinis terminalas su karinio mobilumo infrastruktūra; - Palemono regioninė stotis.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 29
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2030-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: 2dd9cc884f17af9
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Patvirtinta Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcija ir surengtas pirmasis Valstybės pažangos tarybos posėdis
reikalavimai rezultatui: Parengtas ir patvirtintas Valstybės pažangos rengimo strategijos dokumentas; -Atnaujinta Valstybės pažangos tarybos sudėtis; -Atnaujintas Valstybės pažangos tarybos darbo reglamentas;
planuojamas rezultato rodiklis: 1. Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcija; 2. Surengtas pirmas Valstybės pažangos tarybos posėdis, kuriame aprobuota proceso metodologija.
faktine pasiekimo data: 2022-02-09
pasiektas rezultatas: 1 koncepcija (patvirtinta 2022-03- 30 LRV nutarimu Nr. 288), 1 Valstybės pažangos taryba (patvirtinta 2022-01-19 LRV nutarimu Nr. 58), 1 darbo reglamentas (VPT posėdis 2022-02-09)

…
type: Rezultatas
vda id: 777d98cd929355c
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože Kaunas-Panevėžys (OS6). Pagal NPP planuojamas įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože nuo Kauno (Palemono) iki Panevėžio. Iš viso 114,5 km ruožas. Užbaigti šie geležinkelio infrastruktūros objektai / geležinkelio paslaugų įrenginiai: - Panevėžio intermodalinis terminas su karinio mobilumo infrastruktūra; - Jonavos regioninė stotis; - Panevėžio regioninė stotis (Gustonių); - Kauno infrastruktūros priežiūros depas; - Panevėžio infrastruktūros priežiūros depas.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 114.5
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2030-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: f5320095e3cc4d5
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Atliktas IPP organizavimo ir teikimo įvertinimas
reikalavimai rezultatui: Pagal vertinimo paraišką (pateikta FM) atliktas IPP organizavimo ir teikimo vertinimas pagal tinkamumo, efektyvumo, poveikio, rezultatyvumo ir tvarumo vertinimo kriterijus. Parengta ir viešai paskelbta vertinimo ataskaita.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
planuojama pasiekimo data: 2027-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: 49ac7d305d76f3d
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Sukurta efektyvi ir nuosekli institucijų ir NVO mokymų ir pratybų sistema, prisidedanti prie pasirengimo krizėms ir ekstremalioms situacijoms
reikalavimai rezultatui: Tobulinamos institucijų procedūros rengiantis valdyti krizes ir ekstremalias situacijas. Užtikrinama sąveika su NVO, šių organizacijų įsitraukimas ir jų pasirengimo tobulinimas. Vykdomas kryptingas pasirengimas tarptautinėms pratyboms ir mokymams, užtikrina jų sąveiką su nacionaliniu mastu vykdomais mokymais ir pratybomis. • Parengiamas institucijų mokymų ir pratybų planas. • Parengtas NVO pasirengimo krizių ir ekstremalių situacijų valdymui mokymų planas.
planuojamas rezultato rodiklis: 2 vnt.
planuojama pasiekimo data: 2022-12-30
faktine pasiekimo data: 2023-12-15
pasiektas rezultatas: Parengtas institucijų ir NVO mokymų ir pratybų integruotas planas, kuriame integruotos tarptautinės, nacionalinės ir savivaldos lygmens pratybos. Jis nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.

…
type: Rezultatas
vda id: da06f2a32a36480
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Patvirtinta „Tūkstantmečio mokyklų“ pažangos programa.
reikalavimai rezultatui: Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu bus patvirtinta TŪM programa, kurioje bus nustatyti savivaldybių ir mokyklų atrankos kriterijai, finansavimo sąlygos bei pažangos savivaldybėms kriterijai.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktine pasiekimo data: 2022-09-19
pasiektas rezultatas: Patvirtinta 2022-09-19 Nr. V-1480

…
type: Rezultatas
vda id: 39180b2668ec987
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Sukurta ir įdiegta Valstybės tarnybos strateginės analizės ir efektyvumo vertinimo sistema
reikalavimai rezultatui: Viešojo valdymo įstaigų efektyvumo ir žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje vertinimo sistemos sukūrimas nustatant ir patvirtinant analitiniais įrodymais grįstus valstybės tarnybos valdymo efektyvumo ir žmogiškųjų išteklių valdymo vertinimo rodiklius bei pagal galimybes pritaikant esamus ir (ar) galimus naudoti analitinius IT įrankius vertinimo rodiklių stebėsenai vykdyti.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1

…
type: Rezultatas
vda id: 6903d1d65092834
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Parengta ir patvirtinta Lietuva 2050 rengimo metodologija
reikalavimai rezultatui: Parengtas išsamus LT 2050 rengimo procesą apibrėžiantis metodologinis dokumentas, kuris patvirtinamas Valstybės pažangos tarybos posėdyje
planuojamas rezultato rodiklis: 1. Parengta ir aprobuota detali proceso metodologija. Kokybinis rodiklis – negauta esminių pastabų, patvirtinama Valstybės pažangos tarybos posėdyje.
faktine pasiekimo data: 2022-02-09
pasiektas rezultatas: 1 metodologijos dokumentas, patvirtintas Valstybės pažangos Taryboje (2022-02-09).

…
type: Rezultatas
vda id: 3ac30fa065b8f2b
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Pasirengta ateities scenarijų rengimui / diskusijoms su ekspertais
reikalavimai rezultatui: -Atlikta antrinių šaltinių analizė; -Atliktas apskritųjų stalų temų sąrašo suderinimas / moderatorių parinkimas; -Parengtas tyrimo ataskaitų standartas (atitinkantis „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas” reikalavimus, kuriuose įtraukiamas ateities įžvalgų metodų naudojimas, derinama su naujos programos rengimo ir išankstinio vertinimo reikalavimais)
planuojamas rezultato rodiklis: 1. Atlikta antrinių šaltinių analizė (silpnų signalų rinkimas), parengta ataskaita; 2. Parengtas tyrimo ataskaitų standartas (atitinkantis „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas” reikalavimus, kuriuose įtraukiamas ateities įžvalgų metodų naudojimas, derinama su naujos programos rengimo ir išankstinio vertinimo reikalavimais) Kokybinis rodiklis: rezultatas pripažįstamas kaip tinkamas naudoti tolesniuose etapuose
faktine pasiekimo data: 2023-05-31
pasiektas rezultatas: Atlikta antrinių šaltinių analizė.Parengtas tyrimo ataskaitos standartas. Surengtos trejos scenarijų rengimo dirbtuvės. Surengtos 6 teminės diskusijos (4 Vilniuje, 1 - Kaune, 1 - Klaipėdoje. Pastaba - diskusijų skaičius ir temos derintos su VPT Koordinacine grupe), parengti ir publikuoti jų apibendrinimai. Parengtos tarpinė ir galutinė scenarijų ataskaitos (su keturiais scenarijų projektais). Parengtos teminės ataskaitos. Scenarijų ataskaitos svarstytos VPT posėdžiuose. Galutinei ataskaitai pritarta VPT posėdyje 2022-11-21, antrasis ('Šiaurinės žvaigždės") scenarijus pripažintas kaip orientacinis Lietuvos ateities vizijai. Patys scenarijai parengti ir pateikti Vyriausybei. Sugeneruota 10 ataskaitų.

…
type: Rezultatas
vda id: 28c6f980df9b6f4
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Apibrėžtos ir unifikuotos ministerijų funkcijos.
reikalavimai rezultatui: Atlikta ministerijų funkcijų peržiūra, kaip analitinių veiksmų visumos rezultatas, sudarys sąlygas institucijų kompetencijų ir veiklos išgryninimui pagal keturias funkcijų grupes: politikos formavimo, dalyvavimo formuojant politiką, politikos įgyvendinimo ir politikos formavimo ir įgyvendinimo aptarnavimo.
planuojamas rezultato rodiklis: Apibendrinta ir įvertinta ir ministerijų pateikta informacija apie jų vykdomas funkcija (rezultatas naudojamas politikos įgyvendinimo funkcijas vykdančių institucijų tinklo tobulinimo sprendimui parengti).
faktine pasiekimo data: 2021-12-31
pasiektas rezultatas: Peržiūrėjus ir išgryninus ministerijų vykdomas funkcijas, sudarytos sąlygos efektyviau vykdyti veiklas, optimaliai paskirstant resursus. Atliktos peržiūros rezultatas - nustatyta ministerijų vykdomų politikos įgyvendinimo funkcijų apimtis. 13 iš 14 ministerijų informaciją pateikė. Pateikta informacija buvo įvertinta, apibendrinta ir naudota politikos įgyvendinimo funkcijas vykdančių institucijų tinklo tobulinimo sprendimui parengti - parengtas siūlymas ir pasiektas susitarimas dėl viešojo sektoriaus institucijų tinklo tobulinimo. 2022 m. vasario 28 d. vykusiame neformaliame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų pasitarime pasiūlymui dėl Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų tinklo (sąrangos) tobulinimo pritarta. Pasiūlymo dokumentas pridėtas PPVIS.

…
type: Rezultatas
vda id: 5e33c81a6b05bd8
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože Panevėžys-LT/LV siena (OS5). Pagal NPP planuojamas įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože Panevėžys-LT/LV siena Iš viso 54 km. Įrengta Joniškėlio pasienio stotis.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 54
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2030-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: 7394076c962c3e0
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 1. Išbandytas EdTech platformos bandomasis modelis – 4 bandomieji sprendimai.
reikalavimai rezultatui: Atliktas EdTech platformos bandomasis projektas: išbandyti 4 inovatyvūs EdTech sprendimai švietimo įstaigose. Ministerija skelbia kvietimus inovacijų kūrėjams pateikti savo sprendimus, kuriuos nori išbandyti švietimo įstaigose. Ministerijos sudaryta ekspertų grupė atrenka 4 sprendimus ir juos skelbia švietimo įstaigoms ir kviečia jas išbandyti. Inovatyvūs sprendimai nėra finansuojami ar perkami.
planuojamas rezultato rodiklis: Iki 2022-01-31 atliktas EdTech platformos bandomasis modelis: išbandyti 4 inovatyvūs EdTech sprendimai švietimo įstaigose
faktine pasiekimo data: 2022-01-31
pasiektas rezultatas: Išbandyti 4 inovatyvūs skaitmeniniai sprendimai švietimo įstaigose. Išbandyti šie sprendimai: Google workspace for Education, įsivertinimui skirtas įrankis Reflectus, ateities inžinerijos platforma, virtuali mokymosi aplinka El Klasė.

…
type: Rezultatas
vda id: 893b6da340c68e9
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
rezultatas: Sukurti ir įdiegti technologines priemones, kurios leidžia valstybės lygiu susisteminti ir standartizuoti duomenis apie paslaugų kokybę ir prieinamumą, nepriklausomai nuo paslaugas teikiančių subjektų ir paslaugų teikimo būdo
reikalavimai rezultatui: Siekiant geresnės viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės ir prieinamumo, sukurti ir įdiegti technologines priemones, kurios leis valstybės lygiu susisteminti ir standartizuoti duomenimis apie paslaugų kokybę ir prieinamumą, nepriklausomai nuo paslaugas teikiančių subjektų ir paslaugų teikimo būdo. Planuojama atlikti analitinius ir reguliacinius veiksmus, nukreiptus į fizinių ir el. būdu teikiamų paslaugų kokybės tobulinimą ir prieinamumo didinimą. Analitinių ir reguliacinių veiksmų visumos rezultatas – sukurta ir įdiegta centralizuota, valstybės mastu veikianti paslaugų kokybės vertinimo sistema, kuri, kaip tikimasi, leis centralizuotai, valstybės mastu stebėti ir analizuoti paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo viešojo sektoriaus įstaigose būklę, formuluoti sisteminius paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo pasiūlymus. Taip pat sukurs viešojo sektoriaus įstaigoms patogias priemones, kurias jos galės adaptuoti savo veikloje vertinant ir tobulinant savo teikiamų/administruojamų paslaugų kokybę.
planuojamas rezultato rodiklis: Sudarytos sąlygos centralizuotai stebėti paslaugų kokybės pokyčius. Sukurti įrankiai paslaugų kokybei ir prieinamumui užtikrinti.
faktine pasiekimo data: 2022-11-23
pasiektas rezultatas: Rezultatas pasiektas iš dalies. 2021-11-15 atlikta ministerijų ir jų valdymo srities įstaigų bei savivaldos lygmeniu veikiančių viešojo sektoriaus įstaigų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės vertinimui naudojamų sistemų (standartų) analizė. Jos pagrindu vidaus reikalų ministro įsakymu bus tvirtinamos Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, šių paslaugų prieinamumo užtikrinimo standarto rengimo gairės, kurios sudarys prielaidas įdiegti centralizuotą, valstybės mastu veikiančią paslaugų kokybės vertinimo sistema, siekiant viešojo sektoriaus įstaigoms tobulinti teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę. Gairių parengimas ir tvirtinimas bus tęsiama kaip poprojektinė veikla. VRM nagrinėja 2022-11-23 STRATA atliktą administracinių paslaugų kainodaros analizę, kurią papildys savo įžvalgomis. Ši veikla bus tęsiama po projekto. Tikslas - mažesnė kainodaros reglamentavimo fragmentacija.

…
type: Rezultatas
vda id: 55f4c0b3a528396
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Parengtos tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo metodinės gairės
reikalavimai rezultatui: Parengtos metodinės rekomendacijos padeda pagrįstai ir patikimai suplanuoti vidutinės trukmės biudžeto lėšų poreikį tęstinei veiklai finansuoti. Tai padės pereiti nuo biudžeto sudarymo pagal „praėjusių metų lygį“ prie objektyviais poreikiais ir kriterijais pagrįsto biudžeto sudarymo
planuojamas rezultato rodiklis: Parengtos tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo metodinės gairės ir jų nuostatos, pagal poreikį, integruotos į teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą. Metodinės gairės pritaikytos formuojant 2025–2027 m. valstybės biudžetą
faktine pasiekimo data: 2024-11-04
pasiektas rezultatas: 3 biudžetinių metų asignavimų poreikio planavimo metodinės gairės (toliau -Gairės) į biudžeto sudarymo procesą integruotos 2 etapais. 1 etapu Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos 2025-2027 m. biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimo planą (Vyriausybės 2024 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 201, nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/067d5581e6cf11ee9fdedfc979ae62a9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=23168ad7-3f66-42e3-9c8b-f222fc8f2bcf). 2025-2027 m. asignavimų poreikio pateikimui parengtos pagrindimo formos, kuriomis struktūrizuotai teikiamos asignavimų poreikio priežastys, kiekio ir kainos veiksniai, nulėmę prašomų lėšų dydį. Šios formos leido Finansų ministerijai išsamiau įvertinti teikiamus poreikius ir priimti pagrįstus sprendimus dėl planuojamų asignavimų dydžio. 2 etapu Finansų ministerija parengė ir su asignavimų valdytojais suderino pilnos apimties Gaires. Šios Gairės bus patvirtintos finansų ministro įsakymu 2024 m. lapkričio mėn.

…
type: Rezultatas
vda id: 7478b82b7e6457e
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Sukurta ir įdiegta centralizuota viešojo valdymo sektoriaus vadovų ugdymo sistema
reikalavimai rezultatui: Siekiant nuoseklaus ir tikslingo viešojo valdymo sektoriaus vadovų ugdymo, užsibrėžtas tikslas sukurti ir įdiegti centralizuotą viešojo valdymo sektoriaus vadovų ugdymo sistemą, kuri užtikrintų pakankamą dėmesį valstybės tarnybos vadovų korpusui, jų valdymui. Vadovų korpuso stiprinimas turėtų apimti talentų – lyderių paiešką, pritraukimą, atranką, priėmimą, veiklos vertinimą ir motyvavimą, karjeros planavimą ir jų išlaikymą viešajame sektoriuje, bus institucionalizuotas. Lyderystės stiprinimas bus vykdomas sudarius ilgalaikį viešojo sektoriaus vadovų rengimo bei kompetencijų ugdymo planą ir įteisinus jo veikimą. Svarbiausius elementus apjungs valstybės tarnybos vadovų karjeros valdymo ir ugdymo modelis. Žmogiškųjų išteklių valdymo koordinavimo funkcijų delegavimas numatytas VVA veiklos apimtyje.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1

…
type: Rezultatas
vda id: 0edadc68b4cc4eb
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Parengti valstybės pažangos scenarijai / įvykdytos scenarijų rengimo dirbtuvės bei diskusijos su ekspertais
reikalavimai rezultatui: Atlikus pirminę aplinkos analizę, parengus atraminius scenarijus, jie toliau gilinami ir detalizuojami pagal konkrečias valstybės pažangai ir jos raidai aktualias temas, numatant galimus veiksmų planus ir siekiant parengti pagrindą būsimai strategijai. Scenarijai , sistemiškai analizuoja ir nusako alternatyvias galimas ateitis, remiantis skirtingomis pokyčių tendencijų kombinacijomis. Jų tikslas / (pridėtinė) vertė ateities įžvalgų metodologijoje nėra tiksliai numatyti ar prognozuoti ateitį didelio neapibrėžtumo sąlygomis, o būdas identifikuoti įvairius tikėtinus scenarijus, ištirti, kokį poveikį jie gali turėti ir nustatyti galimas implikacijas politikai . Scenarijai parengiami ekspertinių diskusijų / dirbtuvių metu, remiantis megatendencijomis, pokyčių signalais ir kitais veiksniais. Numatoma suorganizuoti 3-5 diskusijas/ dirbtuves. Parengti alternatyvūs valstybės ateities scenarijai.
planuojamas rezultato rodiklis: Kiekybiniai rodikliai: 1. Surengta 6-10 diskusijų / dirbtuvių. 2. Ne mažiau 6 tyrimo ataskaitos pagal kiekvieną temą, atitinkančios „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas” reikalavimus. 3. Parengti ne mažiau kaip 2 scenarijų projektai. Kokybiniai rodikliai: rezultatai tinkami naudoti strategijos projekto rengimui
faktine pasiekimo data: 2023-06-15
pasiektas rezultatas: Surengta iš viso dešimt diskusijų "Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą" skirtingose Lietuvos vietose (viena iš jų - nuotolinė su diaspora). Sugeneruota 10 ataskaitų: 1. Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimo galimybių studija 2. Valdysenos iššūkių sprendimo galimybių studija 3. Geopolitinių ir saugumo iššūkių sprendimo galimybių studija 4. Klimato kaitos ir žaliosios transformacijos iššūkių sprendimo galimybių studija 5. Technologijų kaitos diktuojamų iššūkių galimybių studija 6. Kultūros ir iššūkių tapatybei sprendimo galimybių studija 7. Alternatyvių valstybės raidos scenarijų vertinimas 8. Valstybės ateities raidos vertinimas piliečių požiūriu 9. Demografinių iššūkių (emigracija ir imigracija, visuomenės senėjimas) sprendimo galimybių studija 10. Ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės iššūkių sprendimo galimybių studija. Parengti 4 scenarijų projektai.( ("Šiaurinės žvaigždės") scenarijus pripažintas kaip orientacinis Lietuvos ateities vizijai.)

…
type: Rezultatas
vda id: f4d4d7c67413df4
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Parengti ir priimti VT pertvarkos koncepciją įgyvendinantys teisės aktai (I etapo) ir nuo 2024 m. sausio 1 d. naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai.
reikalavimai rezultatui: I etape parengti ir 2023 m. gegužės 25 d. priimti įstatymų pakeitimai padeda institucionalizuoti valstybės tarnybos valdymą, supaprastinti žmogiškųjų išteklių valdymo procesus valstybės tarnyboje, nustatyti lankstų ir veiksmingą valstybės tarnybos ir joje dirbančių vadovų bei specialistų vertinimo mechanizmą ir koreguoti valstybės politikų, valstybės pareigūnų (išskyrus Vadovybės apsaugos tarnybos, prokurorų), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės tarnautojų (išskyrus statutinių valstybės tarnautojų), Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir žvalgybos pareigūnų, Valstybės kontrolės darbuotojų, regioninių plėtros tarybų darbuotojų darbo apmokėjimą.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
faktine pasiekimo data: 2024-01-03
pasiektas rezultatas: 2023-05-25 priimtas VTĮ ir su juo susiję kiti įstatymai; 2024-01-03 priimti vėliausi VTĮ įgyvendinantys TA. 1. LR VTĮ Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1985; 2. LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų DU perskaičiavimo įstatymas Nr. XIV-2011; 3. LR valstybės politikų DU įstatymas Nr. XIV-2013; 4. LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2012; 5. LT teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2015; 6. LR žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64-1 str. ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymas Nr. XIV-2017; 7. LR STT įstatymo Nr. VIII-1649 11, 18, 30, 33, 51, 52, 54, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-1999; 8. LR viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas Nr. XIV-1986.

…
type: Rezultatas
vda id: 53c070396d4a4ce
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Sukurtas ilgalaikės priežiūros paslaugų (IPP) teikimo modelis
reikalavimai rezultatui: 2021 m. gruodžio mėnesį pirmieji EBPO analizės rezultatai; 2022 m. birželio mėn. - IPP teikimo modelio projektas, apimantis paslaugų finansavimo mechanizmą, socialinių ir sveikatos paslaugų integravimą ir siūlomą teisinį reguliavimą. Iki 2022 m. rugsėjo 1 d. – IPP teikimo modelis įvardins IPP teikime dalyvaujančias šalis, IPP paslaugų tipus, kokybės reikalavimus, paslaugų finansavimo mechanizmą.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
planuojama pasiekimo data: 2022-09-01
faktine pasiekimo data: 2022-12-13

…
type: Rezultatas
vda id: 01bdf885b407691
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Infrastruktūros modelio įveiklinimas
reikalavimai rezultatui: Rail Baltica infrastruktūros valdymo modelio formalizavimas
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2029-07-27

…
type: Rezultatas
vda id: 4f62c862c58a471
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Baigti projektavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams etapai ir pradėti statybos darbai Kaunas – Vilnius ruože (OS8). Pagal NPP planuojamas I-ojo etapo įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Baigti projektavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams etapai Kaunas – Vilnius ruože (OS8) (iš viso 94 km). Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio jungtis su Kauno Oro Uostu. Užbaigti šie geležinkelio infrastruktūros objektai / geležinkelio paslaugų įrenginiai: - Vilniaus tarptautinė stotis (Vilnius Connect programos dalis); - Geležinkelio vėžės keitimo mechanizmas.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 94
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2030-12-27

…
type: Rezultatas
vda id: 884b5b98bcb1abb
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Modernizuota ambulatorinių ir stacionarinių IPP teikimui ir plėtrai reikalinga infrastruktūra
reikalavimai rezultatui: Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis iš esmės yra esamų ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais ir automobiliais. Ilgalaikės priežiūros dienos centrų, teikiančių ilgalaikės priežiūros paslaugas, modernizavimas apskričių centruose (paliatyviosios pagalbos dienos centrai suaugusiesiems ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos centrai vaikams). Modernizuota palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra, pritaikant ją asmenų, sergančių Alzheimerio liga ir demencija, gydymui. Taip pat modernizuota paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra. Finansuojamas globos namų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, globos namų ir bendruomeninių paslaugų aplinkos pritaikymas Alzhaimerio liga, senatvine demencija sergantiems asmenims, negalią turintiems asmenims
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 209
planuojama pasiekimo data: 2029-07-31

…
type: Rezultatas
vda id: ca338a86aa2f8ce
projekto id: 306
projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
institucija: VRM
rezultatas: Patvirtintos rekomendacijos viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems viešojo administravimo subjektams nevyriausybinio sektoriaus didesniam įtraukimui į viešųjų paslaugų teikimą
reikalavimai rezultatui: Rekomendacijos taps metodine priemone, padėsiančia į paslaugų teikimą įtraukti daugiau potencialių paslaugos teikėjų, įskaitant nevyriausybines organizacijas.
planuojamas rezultato rodiklis: Nustatyta skaidri ir konkreti sistema sudaranti sąlygas į viešųjų paslaugų teikimą įsitraukti nevyriausybiniam sektoriui.
faktine pasiekimo data: 2023-12-11
pasiektas rezultatas: Rezultatas pasiektas iš dalies. 2023-12-11 STRATAI atliko esamos situacijos analizę apie viešųjų paslaugų teikimo organizavimą Lietuvos vietos savivaldybėse. Analitiniame dokumente apibrėžta teisinė aplinka, reglamentuojanti viešųjų paslaugų teikimo organizavimą Lietuvos vietos savivaldybėse, kokios teisinės galimybės savivaldybėms organizuoti vietinių viešųjų paslaugų teikimą. Šio dokumento pagrindu VRM vykdant porpojektinę veiklą parengs metodinę priemonę, kurios tikslas - didinti potencialių paslaugos teikėjų, įskaitant NVO, įtrauktį teikiant paslaugas ir skatinant paslaugų teikėjų įvairovės atsiradimą. Dokumentas pateiktas Dokumentų skiltyje PPVIS.

…
type: Rezultatas
vda id: 20460616accc2df
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Skirta parama mokykloms veiklos kokybės ir įtraukiojo ugdymo sąlygoms gerinti (2 etapas).
reikalavimai rezultatui: Pasirašytos sutartys su savivaldybėmis dėl pokyčių įgyvendinimo 90 mokyklų.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 90
faktine pasiekimo data: 2024-02-29
pasiektas rezultatas: 2024 02 29 su visomis 36 TŪM II srauto savivaldybėmis pasirašytos jungtinės veiklos sutartys.

…
type: Rezultatas
vda id: 2be81c1bc847a78
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Sukurtas tarptautinis už krizių ir ekstremalių situacijų valdymą atsakingų institucijų tinklas
reikalavimai rezultatui: • Parengiami esminiai veiklos principai, kuriais vadovaujantis veiks minėtas tinklas • Parengiamas ir su sąjungininkais bei partneriais suderinamas susitikimų 2023 metais kalendorius
planuojamas rezultato rodiklis: 2 vnt.
planuojama pasiekimo data: 2023-12-29
faktine pasiekimo data: 2023-12-29
pasiektas rezultatas: 1. Parengti veiklos principai, sutarta dėl bendradarbiavimo rengiant Lietuvos strateginės komunikacijos nacionalinio saugumo srityje strategiją, užmegztas ryšys su užsienio institucijomis. 2. Parengtas ir su sąjungininkais bei partneriais suderintas susitikimų 2023 metais kalendorius. 2024 metams atnaujintas. Pagal jį rengiami reguliarūs (kas savaitę) nuotoliniai susitikimai su krizių valdymą vykdančių Baltijos šalių institucijų atstovais. 3. Šioje srityje stiprinamas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis (Jungtinė Karalystė, Ukraina, Lenkija, Švedija, Bulgarija ir kt.), su jomis sukuriami tiesioginiai ryšiai tarp Situacijų centrų ("karštoji linija"), sutariama dėl tiesioginio bendradarbiavimo krizių metu, nuolatinio apsikeitimo patirtimi. 4. Moldovai perduodama Lietuvos krizių valdymo bei kovos su dezinformacija patirtis.

…
type: Rezultatas
vda id: b5ccdd409d85212
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Įsteigtas nacionalinio lygmens ekstremalių situacijų ir krizių valdymo centras
reikalavimai rezultatui: Koordinuotai ir efektyviai vykdomas pasirengimas krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms, branduolinėms ar kitoms galimoms nelaimėms. Nacionaliniu lygmeniu koordinuojami viso spektro Nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžtų grėsmių stebėsenos ir prevencijos klausimai, pagal Vyriausybei priskirtą kompetenciją koordinuojamas nacionalinį saugumą stiprinančių priemonių įgyvendinimas, situacijai valdyti reikalingų kompetencijų ir išteklių pasitelkimas, užtikrinamas operatyvus Ministro Pirmininko ir Vyriausybės (sprendimų priėmėjų) informavimas apie grėsmes ir jų šalinimo veiksmus, vykdomas koordinuotas taktinių ir operatyvinių sprendimų įgyvendinimas, tiesiogiai komunikuojant su ministerijų atsakingais pareigūnais, prireikus savivaldybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Sukomplektuoti nacionalinio lygmens ekstremalių situacijų ir krizių valdymo centro pajėgumai - papildomi operaciniai pajėgumai (22 etatai ) Sukurta materialinė bazė (infrastruktūra, techninis aprūpinimas), įrengiant darbo vietas Vyriausybės kanceliarijos patalpose
planuojamas rezultato rodiklis: 20 etatų
planuojama pasiekimo data: 2023-01-02
faktine pasiekimo data: 2023-12-29
pasiektas rezultatas: 1. Centre dirba 23 darbuotojai (18 etatinių ir 5 deleguoti iš kitų institucijų). 2. Sukurta materialinė bazė (darbo vietos) ir infrastruktūra (apsikeitimo įslaptinta informacija sistema SINA)

…
type: Rezultatas
vda id: 18acc6afef72a5b
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože Jiesia – Lietuvos/Lenkijos valstybių siena (OS7). Pagal NPP planuojamas įgyvendinimas 2030 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Išvystyta 1435 mm vėžės geležinkelio infrastruktūra ruože nuo Jiesios geležinkelio stoties iki Lietuvos/Lenkijos valstybių sienos (iš viso 78 km) ir elektrifikuota esama 1435 mm geležinkelio linija per Marijampolę. Užbaigti šie geležinkelio infrastruktūros objektai / geležinkelio paslaugų įrenginiai: - LT/PL pasienio stotis; - Marijampolės regioninė (krovininė) stotis su karinio mobilumo infrastruktūra.
matavimo vnt: km.
planuojamas rezultato rodiklis: 78
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2030-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: c6ca39b167e6398
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Sukurta žmogiškųjų išteklių ugdymo sistema
reikalavimai rezultatui: Siekiant nustatyti ilgalaikį ir sisteminį požiūrį į žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymą, bus sukurtas ir įdiegtas kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo modelis, kuris apims pagrindines kompetencijų nustatymo, ugdymo ir palaikymo kryptis, turinį, kriterijus ir matavimo rezultatus bei sudarys prielaidas praktiniam veikimui: – parengtas Vyriausybės nutarimas „Dėl Viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, - įsteigtos Viešojo valdymo agentūros vienas iš uždavinių yra užtikrinti valstybės tarnyboje dirbančiųjų valdymo procesų atitiktį modernios valstybės poreikiams ir lyderystės kompetencijas turinčių viešojo sektoriaus vadovų ir specialistų skaičiaus didėjimą; - apmokyti viešojo sektoriaus darbuotojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojus, statutinius ir diplomatinį rangą turinčius statutinius valstybės tarnautojus, valstybės pareigūnus, žvalgybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnus, valstybės kontrolės darbuotojus, regionų plėtros tarybų darbuotojus, Vyriausybės strateginės analizės centro darbuotojus).
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1

…
type: Rezultatas
vda id: a3829b21719c4ce
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Siekiant tinkamai įgyvendinti subsidiarumo principą atlikus savivaldybėms pavestų funkcijų ir jų teisinio reguliavimo sisteminę analizę, parengta viešojo valdymo funkcijų nustatymo (priskyrimo) savivaldybėms vertinimo metodika
reikalavimai rezultatui: Parengtas ir priimtas Vyriausybės nutarimo "Dėl viešojo valdymo funkcijų priskyrimo (delegavimo) valstybės, regionų ir savivaldybių lygmeniui metodikos patvirtinimo" projektas. Prieš tvirtinant Metodiką, bus atliktas joje numatytų sąlygų testavimas mažiausiai dviejuose valstybės valdymo srityse SADM, KM. Metodika turi apimti kriterijus (požymius) , kurie leistų nustatyti funkcijos vykdymui naudojamus ir numatyti funkcijos vykdymui reikalingus išteklius (infrastruktūra, žmogiškieji - finansiniai resursai) ir šių išteklių finansavimo šaltinius.
planuojamas rezultato rodiklis: Parengta viešojo valdymo funkcijų priskyrimo (delegavimo) valstybės, regionų ir savivaldybių lygmeniui metodika sudarys sąlygas visiems teisėkūros subjektams pagal objektyvius požymius sistemiškai vertinti viešojo sektoriaus funkcijas bei valstybės ir savivaldybių kompetencijas jas vykdant.
faktine pasiekimo data: 2024-10-09
pasiektas rezultatas: Rezultatas pasiektas iš dalies. Patvirtinus savivaldybių vykdomų funkcijų priskyrimo (delegavimo) valstybės, regionų ir savivaldybių lygmeniui metodiką (toliau – Metodika), bus sudarytos sąlygos įvertinti funkcijų priskyrimo savivaldybėms pagrįstumą, šių funkcijų teisinio reguliavimo tinkamumą ir efektyvumą. Metodika buvo testuojama dvejose ministerijos (SADM ir KM). Metodikos projektas svarstytas TAP 2024-09-24, kuriame nuspręsta Metodiką tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymu. 2024-10-09 institucijoms derinti pateiktas vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl savivaldybių funkcijų priskyrimo savarankiškosioms ar valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (TAIS-24-15921). Metodikos tvirtinimas tęsiamas kaip poprojektinė veikla.

…
type: Rezultatas
vda id: ee38d0bae7e68cb
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsnių pakeitimo ir 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-882 4 straipsnio pakeitimo ir 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas
reikalavimai rezultatui: Parengtas Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 1, 2, 6, 7, 8 ir 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo VI1 skyriumi įstatymo projekto lydimasis teisės aktas, būtinas teisės aktų nuostatų techniniam suderinimui
planuojamas rezultato rodiklis: Priimtas ir oficialiai paskelbtas teisės aktas.

…
type: Rezultatas
vda id: 079fd36741e81a5
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Atlikta aplinkos analizė d.): • Megatendencijų ir kitų pokyčių veiksnių analizė (didžiųjų tendencijų, signalų ir kt. veiksnių analizė); • Valstybės pažangos sampratos apibendrinimas. • Tarpinis Valstybės pažangos strategijos “Lietuva 2030” vertinimas ir esamos situacijos analizė • Ilgalaikių tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų (iki 2050 m.) analizė
reikalavimai rezultatui: - Suorganizuotos žvalgomosios (virtualios) dirbtuvių su išorės ekspertais sesijos -atlikta pirminė literatūros analizė -parengta esamos situacijos peržiūra (aplinkos analizė remiantis STEEP prieiga (angl. societal, technological, environmental, economic, political, liet. socialiniu, technologiniu, aplinkos, ekonomikos ir politiniu/ valdysenos aspektais), tarpinis Lietuva 2030 įgyvendinimo įvertinimas, išmoktos proceso pamokos, šalies ilgalaikių tarptautinių įsipareigojimų peržiūra); Parengtas analitinis esamos situacijos ir ateities tendencijų dokumentas (megatendencijų analizė, esamos situacijos analizė, Lietuva 2030 įgyvendinimo įvertinimas, ilgalaikių įsipareigojimų apžvalga ir kt.). -Atliktos ekspertų apklausos.
planuojamas rezultato rodiklis: 1. Pirminė megatendencijų analizės ataskaita (įskaitant valstybės pažangos sampratos analizę) ; 2. Tarpinis Valstybės pažangos strategijos “Lietuva 2030” vertinimas (kartu su esamos situacijos ir ilgalaikių tarptautinių įsipareigojimų analize) 3. Sukaupta išsami duomenų bazė (ne mažiau kaip 100 veiksnių) apie silpnus signalus tolesniems etapams Kokybiniai rodikliai: rezultatai pripažįstami tinkamais naudoti tolesniuose proceso etapuose
faktine pasiekimo data: 2022-03-31
pasiektas rezultatas: 1 "Pirminė megatendencijų analizė", 1 tarpinis "Lietuva 2050" vertinimas, poveikio veiksnių (silpnų signalų) duomenų bazė (parengtos kortelės scenarijų dirbtuvėms), atlikta ekspertų apklausa.

…
type: Rezultatas
vda id: cca78ff82b7c5a6
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Vadovaujantis vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklėmis ir panaudojant atliktos sisteminės viešųjų išlaidų (tęstinės veiklos lėšų) peržiūros rezultatus parengtas 2025-2027 metų valstybės biudžeto projektas
reikalavimai rezultatui: Vadovaujantis vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklėmis ir panaudojant atliktos sisteminės viešųjų išlaidų (tęstinės veiklos lėšų) peržiūros rezultatus parengtas 2025- 2027 metų vidutinės trukmės valstybės biudžetas, kuriame pagrįstai ir patikimai suplanuotos tęstinės veiklos ir pažangos lėšos trijų metų laikotarpiui
planuojamas rezultato rodiklis: Vadovaujantis vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklėmis ir panaudojant atliktos sisteminės viešųjų išlaidų (tęstinės veiklos lėšų) peržiūros rezultatus parengtas vidutinės trukmės (3 metų) valstybės biudžeto projektas, kuriame asignavimai trims metams patvirtinti ne agreguotu rodikliu, tačiau detalizuojant juos pagal valstybės veiklos sritis arba kitu pasirinktu lygiu. Šie finansiniai rodikliai susieti su planuojamais pasiekti rezultatais
faktine pasiekimo data: 2024-10-16
pasiektas rezultatas: Atsižvelgiant į 2023 m. gruodžio 14 d. pakeistą Biudžeto sandaros įstatymą ir priimtus poįstatyminius teisės aktus ir sisteminės viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatus, parengtas Lietuvos Respublikos 2025-2027 m. biudžeto patvirtinimo įstatymo projektas (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8747ce708bbb11efaf94d67dd8b48a7c), kuriam Vyriausybė 2024 m. spalio 16 d. posėdžio metu pritarė ir pateikė jį Seimui. Lietuvos Respublikos 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekte aiškiai atskleidžiamos vidutinės trukmės – 3 metų – planuojamos valdžios sektoriaus pajamos ir asignavimai, 3 metų asignavimų limitai kiekvienam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, taip suteikiant užtikrintumą dėl lėšų, reikalingų viešosios politikos įgyvendinimui ir strateginių bei veiklos tikslų pasiekimui 3 metų laikotarpiui.

…
type: Rezultatas
vda id: 6799f585c256c16
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Patvirtinta koncepcija ir pasiektas politinis susitarimas dėl viešojo sektoriaus institucijų tinklo tobulinimo, politikos įgyvendinimo funkcijas sutelkiant Viešojo sektoriaus agentūrose
reikalavimai rezultatui: Parengtas politiką įgyvendinančių įstaigų Viešojo sektoriaus agentūros modelis. Atliktas galimybių politikos įgyvendinimo funkcijų sutelkimo Viešojo sektoriaus agentūrose vertinimas.
planuojamas rezultato rodiklis: Projekto priežiūros komitete patvirtinta koncepcija ir pasiektas politinis susitarimas dėl viešojo sektoriaus institucijų tinklo tobulinimo politikos įgyvendinimo funkcijas sutelkiant Viešojo sektoriaus agentūrose sudarys sąlygas tobulinti politikos įgyvendinimo funkcijas vykdančių institucijų tinklą.
faktine pasiekimo data: 2022-02-28
pasiektas rezultatas: Pasiekus susitarimą dėl viešojo sektoriaus institucijų tinklo tobulinimo krypčių buvo sudarytos sąlygos viešojo sektoriaus institucijų tinklo tobulinimui. 2022 m. vasario 28 d. vykusiame neformaliame Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų pasitarime pasiūlymui dėl Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų tinklo (sąrangos) tobulinimo pritarta. Pasiūlymo dokumentas pridėtas PPVIS.

…
type: Rezultatas
vda id: 47e996fc4deb361
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 3. Įdiegtos skaitmeninės mokymo priemonės ir sprendimai, - 1704
reikalavimai rezultatui: Įdiegtos 1704 priemonės ir sprendimai skaitmeniniam ugdymui, kurias sudaro: - Iki 2024-10-31 sukurta skaitmeninių išteklių bazė „Nuotolinė mokykla“ (vnt.) – 1, kurioje yra skaitmeninio turinio priemonės, atitinkančios bendrojo ugdymo programas –69 priemonės; - Įrengtos hibridinio ugdymo klasės / auditorijos (vnt.) – 700; - Sukurti, išbandyti ir įdiegti nuotolinio / mišraus / hibridinio ugdymo prototipai (vnt.) – 3. Iki 2023-12-29 sukurti, išbandyti ir įdiegti 3 nuotolinio / mišraus / hibridinio ugdymo prototipai; - Suskaitmeninta 1 000 vnt. studijų dalykų / modulių / užduočių, dėstomų lietuvių ir anglų kalbomis. Iki 2024-06-30 suskaitmeninta 1 000 vnt. studijų dalykų / modulių / užduočių, dėstomų lietuvių ir anglų kalbomis
planuojamas rezultato rodiklis: Iki 2024-10-31 įdiegtos 1704 priemonės ir sprendimai skaitmeniniam ugdymui
faktine pasiekimo data: 2024-10-23
pasiektas rezultatas: Įdiegtos 1781 priemonės projekto įgyvendinimo metu: - 557 hibridinės įrangos komplektai (interaktyvūs ekranai, kameros, kolonėlės ir kt.) mokykloms vykdančioms bendrąjį ugdymą; - 200 hibridinės įrangos komplektų aukštosioms mokykloms; - 1 internetine platforma "Nuotolinė mokykla" su ne mažiau kaip 69 skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokytojams ir mokiniams (https://emokykla.lt/); - 3 prototipai hibridiniam, nuotoliniam, mišriam ugdymui (pamokų scenarijai ir pavyzdžiai, kurie sudaro skaitmeninį įrankį Plan@) - 1020 suskaitmenintų modulių, dalykų ir užduočių aukštosioms mokykloms (23 aukštosios mokyklos).

…
type: Rezultatas
vda id: fb4e76fa0caf42b
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 49, 50, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
reikalavimai rezultatui: Parengtas teisės aktas, sudarantis teisines prielaidas įskaityti pensijų fonde sukauptas lėšas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ir šias lėšas grąžinusiam asmeniui įskaityti daugiau socialinio draudimo pensijos apskaitos vienetų
planuojamas rezultato rodiklis: Priimtas ir oficialiai paskelbtas teisės aktas.

…
type: Rezultatas
vda id: d425d9c2fa3c5ae
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 5. Mokytojų, baigusių skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtus mokymus, skaičius
reikalavimai rezultatui: Vertinamas mokytojų, baigusių skaitmeninių kompetencijų mokymus, skaičius. Ne mažiau kaip 2 200 pedagogų (ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir bendrojo ugdymo), baigusių skaitmeninių kompetencijų tobulinimo ir skaitmeninių švietimo inovacijų diegimo mokyklose mokymus
planuojamas rezultato rodiklis: Tarpinis rodiklis: Iki 2023 III ketv. 500 mokytojų patobulino skaitmeninę kompetenciją; Galutinis rodiklis: Iki 2024-06-30 viso 2200 mokytojų patobulino skaitmeninę kompetenciją
faktine pasiekimo data: 2024-06-30
pasiektas rezultatas: Skaitmeninių kompetencijų mokymus baigė 2470 pedagogai. Mokymai organizuoti pagal programą, kuri remiasi Europos Komisijos gairėmis DigComEdu ir DigCom2.2. Mokytojų skaitmeninės kompetencijos stiprintos pagal skirtingus 6 lygius (nuo A1 iki C2). Skaitmeninių kompetencijų lygio įsivertinimui naudotas Europos Komisijos įrankis „Selfie for teachers“.

…
type: Rezultatas
vda id: f4177f5175e49cd
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Patvirtinti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai.
reikalavimai rezultatui: LRV nutarimu būtų patvirtinti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai, kuriais būtų nustatyti būtinieji savivaldybių stebėsenos rodikliai. Vadovaudamosi taisyklių pakeitimais ir nustatytais rodikliais, savivaldybės turės atnaujinti savo mokyklų tinklo pertvarkos planus. Tai būtina sąlyga dalyvauti TŪM programoje.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktine pasiekimo data: 2021-12-22
pasiektas rezultatas: Patvirtinta 2021-12-22 Nr. 1110

…
type: Rezultatas
vda id: b7689f5c9d30c81
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Parengti ir priimti teisės aktų projektai Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo projektas, Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo projektas, Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektas, įskaitant susijusių įstatymų pakeitimo projektus; Parengtas ir priimtas Vyriausybės nutarimas dėl Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodikos pakeitimo projektas).
reikalavimai rezultatui: Siekiant sukurti viešojo sektoriaus įstaigų tinką, kuris sudarytų sąlygas tokias pat funkcijas atliekančioms viešojo sektoriaus įstaigoms veikti vienodomis sąlygomis būtina atlikti reglamentavimo pakeitimus ir patikslinti biudžetinių įstaigų įstatymą (patikslinant biudžetinės įstaigos sąvoką, vykdomas funkcijas politikos formavimo, įgyvendinimo aspektu). Tobulinti atskirus viešojo sektoriaus įstaigų tinklo (sąrangos) ar jų veiklos klausimus reglamentuojančius sisteminius teisės aktus, kad jie sudarytų sąlygas įgyvendinti reikalingus viešojo sektoriaus įstaigų tinklo (sąrangos) pokyčius (Viešųjų įstaigų įstatymas. Šis teisinės aplinkos pokytis užtikrins viešojo valdymo pertvarkos įgyvendinimą.
planuojamas rezultato rodiklis: Parengti ir priimti teisės aktų projektai: • Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo projektas, įskaitant susijusių teisės aktų projektus; • Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo projektas, įskaitant susijusių teisės aktų projektus; • LRV nutarimas Dėl Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros metodikos pakeitimo, projektas
faktine pasiekimo data: 2024-07-01
pasiektas rezultatas: Rezultatas pasiektas iš dalies. Priimtais Biudžetinių įstaigų įstatymo (paskelbta TAR 2023-11-29, Nr. 22969) ir Viešųjų įstaigų įstatymo (paskelbta TAR 2023-11-29, Nr. 22970) pakeitimais siekiama padidinti BĮ ir VšĮ, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, valdymo efektyvumą, skaidrumą; užtikrinti, kad valstybės ar savivaldybės dalyvavimas VšĮ būtų tikslingas: nustatyti BĮ draudimai savo vardu prisiimti skolinius įsipareigojimus pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, nustatyta galimybė sudaryti kolegialų BĮ įstaigos veiklos priežiūros organą – stebėtojų tarybą, BĮ savininkui suteikta skirti ir atšaukti kolegialaus BĮ priežiūros organo narius, nustatyta, kad BĮ valdysenos stebėseną atliks Vyriausybės įgaliota institucija ir kt. Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros mechanizmo nustatymas ir reikiamų teisės aktų parengimas bus vykdoma kaip tęstinė poprojektinė veikla.

…
type: Rezultatas
vda id: 38349050d5d24d0
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema
reikalavimai rezultatui: PŽP etapai rodiklio Nr. 138 galutiniam rezultatui pasiekti: 1. PŽP RRF rodiklis Nr. 138.1. - Teisės aktų projektų, užtikrinančių vieningos žmogiškųjų išteklių informacinės sistemos sukūrimą, parengimas ir priėmimas (viešojo sektoriaus registro įstatymo ir su juo susijusių įstatymų priėmimas); 2. PŽP RRF rodiklis Nr. 138.2. - Viešųjų pirkimų procedūros, skirtos pažangios žmogiškųjų išteklių valdymo informacinių technologijų priemonėms viešajame sektoriuje įgyvendinti, užbaigimas. 3. Galutinis rezultatas – Modernizuota žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje sistema. Sistema apimtų naujai sukurtą Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą ir modernizuotus IT sprendinius, kuriais siekiama efektyvinti žmogiškųjų išteklių valdymo procesus, leidžianti centralizuotą talentų ir karjeros valdymą. Įgyvendinus šią gairę būtų pasiekti PŽP sulygti tikslai.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1

…
type: Rezultatas
vda id: 20312e476bd4562
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Atlikta sisteminė valstybės ir savivaldybių atliekamų funkcijų analizė ir šių funkcijų teisinio reguliavimo analizė
reikalavimai rezultatui: Atlikta savivaldybių vykdomų funkcijų, esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos analizė. Analitinių veiksmų rezultatas leis nustatyti valstybės ir savivaldybių vykdomų funkcijų apimtį, atsakomybės apimtį ir veiklos ribas konkrečioje viešojo valdymo srityje.
planuojamas rezultato rodiklis: Sudarytos sąlygos sukurti viešojo valdymo funkcijų priskyrimo (delegavimo) valstybės, regionų ir savivaldybių lygmeniui metodiką
faktine pasiekimo data: 2022-03-31
pasiektas rezultatas: Atlikta sisteminė valstybės ir savivaldybių atliekamų funkcijų analizė ir šių funkcijų teisinio reguliavimo analizė leido atpažinti savarankiškųjų ir valstybinių funkcijų skirtumus (kriterijus) ir nustatyti šių funkcijų finansavimo ypatumus, kurie bus naudojami rengiant savivaldybių vykdomų funkcijų priskyrimo (delegavimo) valstybės, regionų ir savivaldybių lygmeniui metodiką. Analitinis dokumentas pateiktas PPVIS Dokumentų skiltyje.

…
type: Rezultatas
vda id: 12139d015a9fae2
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
rezultatas: Užtikrinta kultūrinės edukacijos paslaugų pasiūla kuriamoje Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (MVG) sistemoje.
reikalavimai rezultatui: Organizuojami susitikimai su ekspertais, KM pavaldžių kultūros įstaigų kuratoriais, ŠMSM atstovais, siekiant išsiaiškinti kultūros įstaigų galimybes teikti kompetencijų plėtojimo veiklas ir programas per MVG sistemą; Atliekamas Tyrimas, kuriame identifikuotos veiklos, padedančios ugdyti kultūrines ir kitas šiuolaikiniam žmogui svarbias kompetencijas. Įvertintas kultūros paslaugų teikėjų potencialas teikti kultūrinių kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymo paslaugas per MVG sistemą; Parengiamos kultūros įstaigų programos, ugdančios šiuolaikiniam žmogui reikalingas kompetencijas, kurios bus integruotos į MVG sistemą.
planuojamas rezultato rodiklis: Atliktas Tyrimas 1 vnt. Parengtų ir įdiegtų kultūros įstaigų programų į MVG sistemą skaičius: ne mažiau nei 3 programos. 2024.09 – ne mažiau nei 3 programos;
planuojama pasiekimo data: 2024-09-02
faktine pasiekimo data: 2024-05-10
pasiektas rezultatas: Atliktas "Kultūros įstaigų įsitraukimo į suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą procesą galimybių tyrimas", parengtos rekomendacijos ir pateikta ataskaita dėl kultūros įstaigų galimybių įsitraukti į MVG procesą. Tyrime nustatytas Lietuvos kultūros įstaigų potencialas teikti mokymus MVG sistemoje. Į MVG sistemą integruotos 3 kultūros įstaigų programos: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 2 programos : „Lietuvių kalbos pradmenys kitakalbiams“ ir „Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymas“, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekos programa „Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymas".

…
type: Rezultatas
vda id: 629c5402d78fd9b
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Parengtos viešųjų išlaidų peržiūros metodinės gairės
reikalavimai rezultatui: Parengtos viešųjų išlaidų peržiūros metodinės gairės, išlaidų peržiūros integruotos į biudžeto sudarymo procesą, kaip kasmetinis elementas
planuojamas rezultato rodiklis: Parengtos viešųjų išlaidų peržiūros, kuri yra dalis visos įrodymais grįsto valdymo sistemos, metodinės gairės ir patvirtintos finansų ministro įsakymu
faktine pasiekimo data: 2022-08-19
pasiektas rezultatas: Viešųjų išlaidų peržiūrų metodinės gairės – tai metodinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis atliekamos viešųjų išlaidų peržiūros, siekiant nustatyti ministerijų ir ministrų valdymo sričių įstaigų neefektyviai naudojamus ir (arba) kitiems subjektams skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas ir sprendimų priėmėjams pateikti informaciją apie galimus sutaupymus. Viešųjų išlaidų peržiūros metodinės gairės, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-292 "Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo". Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/14bdfa72231a11edb36fa1cf41a91fd9?positionInSearchResults=16&searchModelUUID=5836890c-b994-4817-aaae-8c7092581763

…
type: Rezultatas
vda id: bd16443c9cfd833
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Sukurta veiksminga krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema
reikalavimai rezultatui: Stiprinamas civilinės saugos funkcijų atlikimas ir civilinės saugos subjektų kompetencijos. Didinama civilinės saugos sistemos parengties užtikrinimo atsakomybė ministerijų lygmeniu (atsakomybė už atitinkamo sektoriaus pagal valdymo sritį atsparumą grėsmėms, parengtį, prireikus įsitraukimą į krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą, turėtų būti priskirta ministerijų vadovų lygmens pareigūnui). Ministerijose steigiama parengties pareigūno pareigybė. Užtikrinta atitiktis ir sąveika su NATO ir ES atitinkamais atsparumo didinimo ir krizių valdymo mechanizmais. Atnaujinta grėsmių stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes sistema (grėsmių nacionaliniam saugumui stebėjimo indikatorių sistema), atsižvelgiant į atnaujinamą Nacionalinio saugumo strategiją, parengti ir pateikti Vyriausybei Grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui stebėjimo, vertinimo ir perspėjimo apie grėsmes aprašo pakeitimai. Nacionalinio saugumo komisijai pristatytas grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo pranešimas, grindžiamas grėsmių indikatorių stebėjimo sistema. Pateiktas Vyriausybei tvirtinti grėsmių nacionaliniam saugumui prevencijos prioritetų ir priemonių sąrašas. Įdiegtas institucijų pasirengimo reaguoti į Baltarusijos AE galimą branduolinę ar radiologinę avariją stebėsenos, duomenų valdymo ir analizės įrankis valstybės duomenų valdymo informacinėje sistemoje. Parengtos krizių valdymo planų rengimo gairės. Peržiūrėti ir aktualizuoti valstybiniai ekstremaliųjų situacijų valdymo planai. Sukurtas nevyriausybinių organizacijų tinklas ir jų telkiamų resursų duomenų bazė (susisteminta informacija apie NVO, kurios vykdytų užduotis ekstremaliųjų situacijų ir krizių metu, jų galimas veiklas, turimus resursus, teritorinį pasiskirstymą, savanorių pasirengimą ir kt.), parengtas NVO pasirengimo krizių ir ekstremalių situacijų valdymui mokymų planas
planuojamas rezultato rodiklis: 1 vnt
planuojama pasiekimo data: 2023-12-29
faktine pasiekimo data: 2024-03-29
pasiektas rezultatas: 1. NKVC atnaujino Nacionalinio saugumo komisijos (08 22) ir Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės (07 05)personalinę sudėtį. 2. 14 ministerijų įsipareigojo paskirti parengties pareigūnus. Iki ataskaitos pateikimo šiuos įsipareigojimus įvykė 11 ministerijų iš 14 (78 proc.). 3 ministerijose (VRM, KM ir ŠMSM) pareigybės įsteigtos, yra patvirtinti pareigybės aprašymai ir inicijuotos arba planuojamos atrankos. 2. NKVC informaciją apie saugumo situaciją šalyje realiu laiku iš kitų institucijų gaudavo per SITCEN, siekiant gauti tarpinstitucinį saugumo aplinkos vertinimą ne rečiau kaip kartą į savaitę vykdė koordinacinius tarpinstitucinius susitikimus , ir informavo vadovybę apie saugumo aplinką šalyje ir už jos ribų. Parengta nauja valstybės rezervo koncepcija. 3. 2023 m. NKVC vykdė 12 operacijų, kurių metu koordinuoti institucijų ir savivaldos veiksmai, rengti pasiūlymai Ministrei Pirmininkei, Nacionalinei saugumo komisijai ir Vyriausybei. Surengti 4 NSK posėdžiai.

…
type: Rezultatas
vda id: ce5c5ed6b107744
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Parengti ir patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys IPP paslaugų organizavimą ir teikimą
reikalavimai rezultatui: Pasirašytas bendras SAM ir SADM ministrų įsakymas, kuriame nustatyta Ilgalaikės priežiūros samprata, IPP teikimo pagrindai, asmenys, kuriems teikiamos IPP, įstaigos, turinčios teisę teikti IPP, specialistai, teikiantys IPP, IPP organizavimo ir teikimo tvarka, IPP finansavimo šaltiniai. Iki 2024-06-30 papildyti priedu, kuris apibrėžtų įgyvendinamo IPP modelio apimtį. Parengti teisės aktai reglamentuojantys: reikalavimus ilgalaikės priežiūros paslaugoms, paslaugų poreikio vertinimą, finansavimo tvarką, mokėjimo tvarką ir kt.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 13
faktinis rezultato rodiklis: 13.0
planuojama pasiekimo data: 2024-11-04

…
type: Rezultatas
vda id: c7be2a0ea150255
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 4. Pedagogų, įgijusių IT mokytojo kvalifikaciją arba IT magistro laipsnį, skaičius
reikalavimai rezultatui: Ne mažiau kaip 500 pedagogų, įgijusių papildomą informacinių technologijų (toliau – IT) mokytojo kvalifikaciją arba IT magistro kvalifikacinį laipsnį. Vertinamas pedagogų, įgijusių informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, kuris patvirtinamas aukštosios mokyklos išduodamu magistro diplomu, ir pedagogų, įgijusių informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę, kuri patvirtinama aukštosios mokyklos išduodamu studijų pažymėjimu, skaičius
planuojamas rezultato rodiklis: Iki 2024-10-31 500 pedagogų patobulino skaitmeninę kompetenciją
faktine pasiekimo data: 2024-10-30
pasiektas rezultatas: Iki 2024 m. spalio 31 d. IT studijas baigė 514 pedagogų, iš jų 79 asm. baigė magistro studijas ir 435 asm. IT modulio studijas. Studijas organizavo projekto partneriai Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Vilniaus universitetas (VU) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (VU ŠA), bei Vilniaus kolegija (VIKO).

…
type: Rezultatas
vda id: a02f343cb24294d
projekto id: 52
projekto pavadinimas: Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra
institucija: SM
rezultatas: Ruožo Kaunas - valstybės siena su Lenkija (RB1) signalizacijos ir susijusių sistemų modernizavimas. Pagal NPP planuojamas įgyvendinimas 2027 m. 100%.
reikalavimai rezultatui: Visame ruože Palemonas - Kaunas - Kazlų Rūda - Mockava - Lietuvos/Lenkijos valstybių siena saugiam traukinių eismui ir jo valdymui bei saugiam automobilių ir pėsčiųjų eismui užtikrinti, įrengiant modernias signalizacijos sistemas
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 0.0
planuojama pasiekimo data: 2027-12-31

…
type: Rezultatas
vda id: 972d330e9dbee54
projekto id: 269
projekto pavadinimas: Skaitmeninė švietimo transformacija EdTech
institucija: ŠMSM
rezultatas: 2. Išbandyti skaitmeniniai, inovatyvūs sprendimai / produktai švietimui (skaičius) – 50
reikalavimai rezultatui: EdTech platforma – vienas langelis švietimo inovacijoms. Erdvė inovacijų kūrėjams kartu su švietimo įstaigomis kurti ir išbandyti inovatyvius sprendimus. Organizuojant renginius, mokymus, pasitelkiant ekspertų konsultacijas, mentorius inovacijų kūrėjai ir švietimo įstaigos įgalinami kurti, išbandyti technologinius ir turinio skaitmeninius sprendimus, skirtus mokymui(si). Iki 2024-06-30 sukurta EdTech platforma ir išbandyti inovatyvūs technologiniai ir turinio skaitmeniniai sprendimai, skirti mokymui (si)
planuojamas rezultato rodiklis: iki 2024-06-30 Išbandyti skaitmeniniai, inovatyvūs sprendimai / produktai švietimui (skaičius) – 50
faktine pasiekimo data: 2024-06-30
pasiektas rezultatas: Veiklos vykdymo metu išbandyta daugiau kaip 50 sprendimų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Dalyvavo daugiau kaip 370 mokyklų. Didžiausios susidomėjimo ir populiariausios priemonės buvo šios: skaitmeninė ugdymo karjerai platforma Spotiself, kontaktinio ir nuotolinio mokymosi platforma pedagogams ir moksleiviams Elklasė, interaktyvus smėlis su turinio programomis, virtualios realybės programos kartu su technine įranga, plagiato prevencijos ir dirbtinio intelekto atpažinties įrankis mokykloms Identific, medijų raštingumo kursai Very Verified, egzaminams pasiruošti skirta priemonė Moksliukas, sveikatos stiprinimui skirtos pamokos 3Q, virtuali mokymosi aplinka GoogleClasroom kartu su google skaitmeniniais produktais ir kt.

…
type: Rezultatas
vda id: ab60cbe92e3b8f6
projekto id: 26
projekto pavadinimas: Pensijų struktūrinė reforma
institucija: SADM
rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo Nr. IX-1215 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
reikalavimai rezultatui: Parengtas teisės akto projektas, panaikinantis socialinio draudimo įmokos dalies pervedimą į pensijų fondus.
planuojamas rezultato rodiklis: Priimtas ir oficialiai paskelbtas teisės aktas.

…
type: Rezultatas
vda id: 87b5671c43a04b2
projekto id: 254
projekto pavadinimas: Ilgalaikės priežiūros modelio sukūrimas
institucija: SAM
rezultatas: Paruošti ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiantys specialistai, pakelta jų kvalifikacija
reikalavimai rezultatui: Bendradarbiaujant su ŠMSM parengtos 120 val. IPP teikimo mokomosios, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo programos gairės IPP teikime dalyvaujantiems specialistams. Ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų, kurie sudarys mobiliąsias komandas ir naujai steigiamų dienos centrų darbuotojų papildomam profesiniam pasirengimui ir trūkstamų specifinių kompetencijų suformavimui: ne mažiau kaip 5 000 IPP teikiančių specialistų, specialiesiems mokymams, suteikiant papildomų žinių apie įvairių ilgalaikės priežiūros pacientų tikslinių grupių poreikius ir paslaugų teikimo ypatumus, darbą komandoje, bendravimą su šeimos nariais ir pan.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 5000
planuojama pasiekimo data: 2029-07-31

…
type: Rezultatas
vda id: b8fc5a6df87f32c
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Sukurta mokyklų, įsitraukusių į veiklos kokybės tobulinimą, tinklaveika.
reikalavimai rezultatui: Į mokyklų veiklos kokybės tobulinimo tinklaveiką įsitraukusių mokyklų dalis sudarys 30 proc. nuo visų bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 275

…
type: Rezultatas
vda id: 515dd2fed04618e
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Paskelbtas kvietimas savivaldybėms dėl paraiškų teikimo (2 etapas).
reikalavimai rezultatui: Bus paskelbtas kvietimas savivaldybėms dėl ketinimo dalyvauti TŪM programoje.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktine pasiekimo data: 2022-12-31
pasiektas rezultatas: 2022-12-31 paskelbtas kvietimas savivaldybėms (II srauto)

…
type: Rezultatas
vda id: e3da80ecae15593
projekto id: 308
projekto pavadinimas: Veiksmingos krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos sukūrimas
institucija: LRVK
rezultatas: Sukurtas ir įgyvendintas Situacijų centro (SITCEN 24/7) modelis
reikalavimai rezultatui: Sukurtas Situacijų centro modelis (STRATA pateikta užsienio šalių patirties analizė ir pasiūlymai dėl SITCEN 24/7 modelio Lietuvai). Įsteigtas Situacijų centras SITCEN 24/7 kaip nacionalinio lygmens ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo centro dalis. Teisiniu reguliavimu nustatyta SITCEN 24/7 teikiamos informacijos apimtis, atnaujintas ir patvirtintas ypatingų įvykių sąrašas, nustatyta informacijos rinkimo ir perdavimo schema. Įdiegtas saugus įrankis (informacinė sistema), skirtas gauti, keistis informacija, perduoti ją suinteresuotiems subjektams.
planuojamas rezultato rodiklis: 1 vnt
planuojama pasiekimo data: 2023-12-29
faktine pasiekimo data: 2023-12-29
pasiektas rezultatas: 1. Sausio 1 d. įsteigtas ir nuo vasario 2 d. pradėjo veikti Situacijų centras https://sena-lrvk.lrv.lt/lt/naujienos/nkvc-situaciju-valdymo-centras-uztikrins-nuolatine-gresmiu-salies-saugumui-stebesena 2. 2023-05-08 Kanclerės įsakymu Nr. V-84 patvirtintas SITCEN informacijos valdymo standartinių procedūrų aprašas. 3. SITCEN veikloje įdiegta duomenų apsikeitimo tarp institucijų platforma Palantir.

…
type: Rezultatas
vda id: ae1269836c3f641
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Atliktos konsultacijos su ekspertais, suinteresuotomis grupėmis ir piliečiais
reikalavimai rezultatui: Skirtingose šalies vietose, regionuose surengtos diskusijos su piliečiais apie Lietuvos ateitį, siekiant išgirsti jų viltis, lūkesčius ir baimes; integruoti šias žinias į tolesnius strategijos rengimo etapus. Numatoma surengti ne mažiau kaip 7 tokias diskusijas.
planuojamas rezultato rodiklis: Surengta ne mažiau kaip 7 diskusijos (focus grupių formatas) skirtingose šalies vietose (bent viena diskusija - nuotolinė, su diasporos atstovais), kurių kiekvienoje dalyvavo apie 10 piliečių (atstovaujančių skirtingas socialines grupes). Parengta apibendrinanti ataskaita. Įvykdyta ekspertų apklausa. Įvykdytos tendencijų analizės ir jų kraštutinumų apibrėžimo dirbtuvės bei ateities problemų identifikavimo dirbtuvės; Kokybinis rodiklis: rezultatas pripažįstamas kaip tinkamas naudoti tolesniuose etapuose
faktine pasiekimo data: 2022-10-30
pasiektas rezultatas: Surengta iš viso dešimt diskusijų "Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą" skirtingose Lietuvos vietose (viena iš jų - nuotolinė su diaspora). Parengta ir publikuota diskusijas apibendrinanti ataskaita, kurioje taip pat pateikiamos sukurtos devynios personos. Pranešimai daryti: Global Lithuanian Leaders meet, diskusijos Kino pavasario renginiuose (2x), Ad astra diskusija (VU), Regionų forumas, Pasaulio Lietuvių seimas, Lietuvos studentų sąjungos asamblėja, Active youth konferencija apie jaunimo psichikos sveikatą, Diskusija NVO Akseleratoriaus uždaromajame renginy ,,DEMO DAY".

…
type: Rezultatas
vda id: 2e198bb8ede2f35
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Parengtos vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto sudarymo ir valdymo taisyklės ir patvirtinti atitinkami teisės aktų pakeitimai
reikalavimai rezultatui: Parengtos VTB sudarymo ir valdymo taisyklės, kuriomis nustatyta kokiu detalumu tvirtinami trimečiai asignavimų planai, kaip jie valdomi, kaip perkeliami nepanaudotų lėšų likučiai tarp biudžetinių metų, ir kiti vidutinės trukmės biudžeto sudarymo ir valdymo principai
planuojamas rezultato rodiklis: Parengtos taisyklės dėl vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto sudarymo ir valdymo, parengti ir iki 2025–2027 m. valstybės biudžeto sudarymo ciklo pradžios patvirtinti teisės aktų, reglamentuojančių biudžeto sandarą pakeitimai (BSĮ, LRVN543)
faktine pasiekimo data: 2024-08-14
pasiektas rezultatas: 2023 m. gruodžio 14 d. buvo priimtas Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2325 (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa431b09db111ee8172b53a675305ab), 2024 m. rugpjūčio 14 d. buvo priimti šio įstatymo nuostatas įgyvendinantys Vyriausybės nutarimai: Vyriausybės nutarimas Nr. 672 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0f0b6e25df611ef886efef8659c71d0) ir Vyriausybės nutarimas Nr. 673 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 "Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50e22d465df711ef886efef8659c71d0). Šie teisės aktai įtvirtino vidutinės trukmės biudžeto sudarymo ir valdymo taisykles.

…
type: Rezultatas
vda id: b90a743b39984e1
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Savivaldybių parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrieji planai
reikalavimai rezultatui: 80 proc. savivaldybių, vadovaudamosi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimais, patvirtins bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 48
faktine pasiekimo data: 2022-06-30
pasiektas rezultatas: Savivaldybių parengti ir patvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planai pagal patvirtintas naujas formaliojo švietimo programas vykdančių mokyklų tinklo kūrimo taisykles

…
type: Rezultatas
vda id: fe9d5d771b6592d
projekto id: 282
projekto pavadinimas: VALSTYBĖS TARNYBOS PERTVARKA
institucija: VRM
rezultatas: Įsteigta Viešojo valdymo agentūra, įgyvendinanti valstybės tarnybos politiką
reikalavimai rezultatui: Pagrindinės Viešojo valdymo agentūros atsakomybės sritys numatomos: 1. Centralizuotas vadovų korpuso valdymas („Lyderystės akademija“, vadovų korpuso apimtis, veikla nuo vadovų paieškos, atrankos iki išsaugojimo, vadovų „tinklo“ suformavimas, nuolatinis vadovų veiklos matavimas, kryptingas ugdymas, mobilumas, motyvacija būti „tinkle“, gerosios praktikos sklaida); 2. Žmogiškųjų išteklių valdymo koordinavimas ir metodologinės pagalbos teikimas (praktinė veikla, susijusi su žmogiškųjų išteklių valdymo procesų standartizavimu, t. y., konsultavimas, atrankos (centralizuotos/iš dalies centralizuotos/decentralizuotos), gerosios praktikos sklaida, reguliavimo taikymo monitoringas); 3.Žmogiškųjų išteklių ugdymas (mokymo poreikių identifikavimas, mokymo tikslinės grupės, ugdymo metodų įdiegimas, konsultacijos mokymų klausimais, mokymų platformos, mokymų kokybės vertinimas (išskyrus vadovų korpusą)); 4. Pažangos/efektyvumo matavimas (analitinė – tiriamoji veikla, poreikių prognozavimas, žmogiškųjų išteklių valdymo procesų matavimas, sukuriamos vertės institucijos rezultatams ir klientų pasitenkinimui analizė, atitikties EBPO šalių kontekste taikomam valstybės tarnybos efektyvumo indeksui stebėjimas, duomenų rinkimas, analizė ir panaudojimas).
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 1
faktinis rezultato rodiklis: 1.0
faktine pasiekimo data: 2023-08-31
pasiektas rezultatas: Vyriausybės 2022 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo“ Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavadinimas pakeistas į „Viešojo valdymo agentūra“, pastarajai tęsiant visas Valstybės tarnybos departamento funkcijas. Viešojo valdymo agentūros organizacinė forma iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Vyriausybės įstaigą pakeista bei nuostatai patvirtinti 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 693 „Dėl viešojo valdymo agentūros organizacinės formos pakeitimo, viešojo valdymo agentūros nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“.

…
type: Rezultatas
vda id: 130e11a8fc8685e
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
rezultatas: Išplečiama Kultūros paso programa, įtraukiant priešmokyklinio ugdymo mokinius, ir užsienio lietuvių mokyklas.
reikalavimai rezultatui: Parengiami Kultūros paso koncepcijos ir Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimai, suteikiant galimybę priešmokyklinio ugdymo mokiniams naudotis Kultūros paso paslaugomis; Organizuojamos priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių institucijų paskirtų Kultūros paso koordinatorių konsultacijos. Parengiami Kultūros paso koncepcijos ir Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimai, suteikiant galimybę visoms užsienio lietuvių mokykloms naudotis Kultūros paso paslaugomis; Organizuojamos užsienio lietuvių mokyklų paskirtų Kultūros paso koordinatorių konsultacijos.
planuojamas rezultato rodiklis: Priešmokyklinio ugdymo įstaigų, pasinaudojusių Kultūros paso programa, dalis 2024.09 – 60 proc. Užsienio lietuvių mokyklų, pasinaudojusių Kultūros paso programa, dalis: 2024.09 – 60 proc.
planuojama pasiekimo data: 2024-09-02
faktine pasiekimo data: 2024-06-18
pasiektas rezultatas: Numatytas tikslinis finansavimas priešmokyklinio amžiaus vaikų įtraukimui į Kultūros paso programą nebuvo skirtas, todėl ši veikla nebuvo įgyvendinta. Šiuo metu į Kultūros paso sistemą yra prisijungusios 6 lituanistinės mokyklos (35%). Planuojama, kad vykstanti Dainų šventė bei nauji mokslo metai paskatins mokyklas jungtis į KEIS ir pasinaudoti sistemos galimybėmis. Priežastys lėmusios dalinį rezultato pasiekimą: pasikeitusi geopolitinė situacija dėl karo Ukrainoje daliai lituanistinių mokyklų apribojo galimybes naudotis Kultūros paso paslaugomis; dalis užsienio lietuvių mokyklų mokinių negali būti įtraukti į Lietuvos mokinių registrą dėl teisinio užsienio šalių reglamentavimo ir duomenų apsaugos. Projekto metu pasiekti daliniai rezultatai bus tęsiami kaip tęstinė veikla.

…
type: Rezultatas
vda id: a35c974631482c4
projekto id: 219
projekto pavadinimas: „Tūkstantmečio mokyklos“
institucija: ŠMSM
rezultatas: Skirta parama mokykloms veiklos kokybės ir įtraukiojo ugdymo sąlygoms gerinti (1 etapas).
reikalavimai rezultatui: Pasirašytos sutartys su savivaldybėmis dėl pokyčių įgyvendinimo 60 mokyklų.
matavimo vnt: Vnt.
planuojamas rezultato rodiklis: 60
faktine pasiekimo data: 2023-05-19
pasiektas rezultatas: Galutinės sutartys I srauto savivaldybėms išsiųstos pasirašymui 2023-05-19.

…
type: Rezultatas
vda id: 715f3c1e01d083b
projekto id: 165
projekto pavadinimas: Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ parengimas
institucija: LRVK
rezultatas: Parengtas Strategijos projektas Vyriausybės tvirtinimui
reikalavimai rezultatui: Vyriausybės tvirtinimui parengtas Strategijos projektas pagal SVĮ reikalavimus apimantis pagrindines struktūrines dalis: 1) valstybės pažangos vizija; 2) valstybės vystymosi kryptys, jų aprašymas; 3) strateginiai tikslai; 4) laukiami rezultatai, poveikio rodikliai; 5) įgyvendinimo proceso, pažangos vertinimo ir atsiskaitymo už pažangą nuostatos. Rengėjų dalyvavimas Seimo komitetuose svarstymuose ir kituose Seimo ir visuomenės bendrose diskusijose dėl projekto.
planuojamas rezultato rodiklis: Vyriausybės nutarimo projektas
faktine pasiekimo data: 2023-06-21
pasiektas rezultatas: 2023-06-21 d. Vyriausybės posėdžio metu priimtas sprendimas dėl Seimo nutarimo "Dėl valstybės pažangos strategijos "Lietuvos ateities vizija "Lietuva 2050" patvirtinimo" projekto teikimo Seimui. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cec433e1103511ee9ac6bb8cb9c06455

…
type: Rezultatas
vda id: d052b8ee85c9500
projekto id: 381
projekto pavadinimas: VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VALDYMO TOBULINIMAS
institucija: FM
rezultatas: Atliktas valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo efektyvumo ir optimizavimo įvertinimas pilotinėse srityse, gauti rezultatai panaudoti 2022 m. birželio mėn. vyksiančiuose pasitarimuose dėl 2023–2025 m. planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų
reikalavimai rezultatui: Atlikta valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo analizė ir suformuluotos rekomendacijos pilotinėse srityse, kurios rezultatai panaudoti planuojant 2023-2025 m. valstybės biudžetą. Analizės rezultatai taikomi tęstinės veiklos lėšų apskaičiavimo metodinėms rekomendacijoms ir įrankiams parengti
planuojamas rezultato rodiklis: Atliktas valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikio apskaičiavimo efektyvumo ir optimizavimo įvertinimas pilotinėse srityse (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Kultūros ministerijos tęstinės veiklos lėšų planavimas), parengtos rekomendacijos dėl tęstinės veiklos lėšų planavimo tobulinimo ir pateiktos pasitarimams dėl 2023-2025 m. planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų
faktine pasiekimo data: 2022-08-31
pasiektas rezultatas: Vadovaujantis atlikta viešųjų išlaidų peržiūra, parengtos rekomendacijos ir siūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Kultūros ministerijai dėl tęstinės veiklos lėšų efektyvesnio ir tikslesnio planavimo. Šie siūlymai suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Kultūros ministerija susitikimų, vykusių Vyriausybės kanceliarijoje, metu ir 2022 m. rugpjūčio mėn. pateikti Vyriausybės kanceliarijai.

…
type: Rezultatas
vda id: 1d99ed92f39318d
projekto id: 249
projekto pavadinimas: Tvari kultūros ir švietimo sąveika
institucija: KM
rezultatas: Įkuriamas Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centras (toliau – KUKEC) Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
reikalavimai rezultatui: Organizuojami KM vadovybės susitikimai su LNB vadovu, siekiant įsteigti Kultūrinės edukacijos padalinį LNB. Įkuriamas KUKEC, organizuojami personalo atrankos konkursai. Didinamas KP programos pasiekiamumas ir KP programos sklaida organizuojant mokymus KP paslaugų teikėjams ir naujos KEIS pristatymą KP programos naudotojams
planuojamas rezultato rodiklis: Įsteigtas KUKEC – 1 vnt. 2022.08.31 Kultūros ir meno įstaigų atstovų, kūrėjų, mokyklų atstovų ar kitų interesantų, kuriems suteiktos konsultacijos kultūrinės edukacijos srityje, skaičius: 1000 asmenų. 2024.09 – 1000 asmenų.
planuojama pasiekimo data: 2022-10-31
faktine pasiekimo data: 2024-06-18
pasiektas rezultatas: 2022-08-31 įsteigtas Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centras (KUKEC) LNB. Nuo 2024 metų centras vykdo ne tik Kultūros paso administravimo, bet ir finansavimo veiklas, kurioms užtikrinti yra skirtos 5 pareigybės ir 1 IT koordinatorius. 2022-10-28 surengta baigiamoji projekto konferencija, organizuota sklaida socialiniuose tinkluose. Bendras virtualių renginių peržiūrų skaičius – 6003. Siekiant užtikrinti sklandų naudojimąsi sistema nuo 2022-10-30 vykdomos konsultacijos, mokymai Kultūros paso paslaugų teikėjams, mokyklų bendruomenės nariams, Kultūros paso koordinatoriams. Įvykdyta 10 virtualių konsultacijų – mokymų Kultūros paso paslaugų teikėjams, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 500 dalyvių. Įvykdyta 10 virtualių konsultacijų – mokymų mokyklų bendruomenėms, kuriose dalyvavo apie 1000 dalyvių. Konsultacijos nuolat teikiamos el.paštu ir telefonu. Naudojantis sistemos pagalbos įrankiu, gauta ir atsakyta į 1280 užklausų. Iš viso suteikta daugiau nei 2700 konsultacijų.

…
type: Rezultatas
vda id: f9e73d654fc4cfc
projekto id: 305
projekto pavadinimas: FUNKCIJŲ PERŽIŪRA, OPTIMALUS INSTITUCIJŲ TINKLAS
institucija: VRM
rezultatas: Atlikta vidaus reikalų ministro finansų ministro ir teisingumo ministro valdymo srityse veikiančių statutinių įstaigų funkcijų peržiūra
reikalavimai rezultatui: Funkcijų peržiūros tikslas: nustatyti įstaigų vidinius efektyvumo rezervus įgyvendinti projekto „Valstybės tarnybos pertvarka“ antrojo pertvarkos etapo uždaviniams 2023 metais įgyvendinti ir duomenimis grįstiems sprendimams priimti. • Atlikta vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių statutinių įstaigų (Policijos, Viešojo saugumo tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos) funkcijų peržiūra. • Atlikta finansų ministro valdymo srityje veikiančių statutinių įstaigų (LR muitinė). • Atlikta teisingumo ministro valdymo srityje veikiančių statutinių įstaigų (Lietuvos Kalėjimų tarnyba, Probacijos tarnyba). Įvertintos funkcijos, kurių vykdymo gali būti atsisakyta, jos galėtų būti iš dalies ar pilnai perduotas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, nevyriausybinėms organizacijom ar kurias nebūtinai turėtų vykdyti pareigūnai; apskaičiuotas tęstinės veiklos lėšų poreikis specialiųjų funkcijų vykdymui, įvertintas atnaujintų ar papildomų aprūpinimo standartų poreikis. Vyriausybės Kanclerio 2023 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-69 sudaryta darbo grupė statutinių įstaigų atliekamų funkcijų peržiūroms koordinuoti. Koordinacinės grupės sprendimu, galimas ir kitų veiklos efektyvumo rezervų vertinimas.
planuojamas rezultato rodiklis: Gaunami rezultatai atskirų statutinių įstaigų atliekamų funkcijų peržiūrose turi būti tarpusavyje palyginami ir tinkami projekto „Valstybės tarnybos pertvarka“ antrojo pertvarkos etapo uždaviniams 2023 metais įgyvendinti ir duomenimis grįstiems sprendimams priimti
faktine pasiekimo data: 2024-10-01
pasiektas rezultatas: Siekiant nustatyti vidinius efektyvumo rezervus, atlikta įstaigų vykdomų funkcijų inventorizacija; įvertinta įstaigų 122 vykdomų specialiųjų funkcijų kaina ir lėšų poreikis jų vykdymui; identifikuotos funkcijos, kurias nebūtinai turi vykdyti pareigūnai; įvertintas įstaigų aprūpinimo standartų atnaujinimo poreikis; identifikuotos 28 funkcijos, kurių vykdymo įstaigose galėtų būti atsisakyta ar jos galėtų būti perduotas kitiems subjektams, pradėti veiksmai dėl funkcijų perdavimo. Taip pat atlikta statutinių įstaigų pareigūnų darbo užmokesčio duomenų analizė, pateikti siūlymai dėl darbo užmokesčio netolygumų mažinimo, parengtas Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas, kuris priimtas Seime 2023- 12-19. Parengtas funkcijų peržiūros ataskaitos projektas 2024-10-01 pateiktas LRVK, darbai dėl funkcijų perdavimo ir aprūpinimo standartų peržiūros tęsiami.